위아 카이 블로그 : : ' 양중 은 자재 운반 을 의미 하 며 ' 태그 의 글 목록 
 ' 양중 은 자재 운반 을 의미 하 며 ' 에 해당 되 는 글 2 건 
 2016 . 12 . 22 # 8 . Progress 3 
 2016 . 11 . 10 민트 병원 # 5 Progress 3 
 # 8 . Progress 3 
 Wearekai Daily / 민트 병원 2016 . 12 . 22 00 : 00 
 모두 가 함께 만들 어 가 는 , 가장 좋 은 것 보다 가장 적합 한 것 을 추구 하 는 민트 병원 에서 는 추운 겨울 날씨 에 도 더욱 힘찬 구령 소리 에 맞춰 간단 한 안전 체조 및 스트레칭 으로 활기차 게 시작 하 였 습니다 . 
 11 월 28 일 월요일 설비 는 출력 인원 18 ( 관리 2 , 배관 7 보 온 3 덕트 6 ) 로 소방 배관 수정 작업 , 2 F 소방 배관 수정 작업 , 위생 배관 잔손 작업 , Fcu 배관 잔손 작업 , 1 F 위생 배관 설치 작업 이 이루 어 졌으며 , 건축 에서 는 출력 인원 32 ( 관리 2 , 목공 7 , 경량 13 , 금속 3 , 도장 3 , 시트 3 , 직영 1 ) 로 2 F 입원실 커튼 월 목공 벽체 시공 . 2 F 벽체 석고 보드 취부 및 천정 골조 설치 . 3 F 벽체 석고 보드 취부 및 하 지 합판 취부 . 3 F 입원실 벽체 mdf 판넬 취부 . - 벽체 납판 취부 . 걸레받이 취부 . 2 F / 3 F 커텐 박스 설치 . 벽체 퍼티 . 2 f , 3 f 도어 프레임 퍼티 및 샌 딩 . 프라이머 도포 및 시트 재단 . 폐기물 양중 및 반출 이 이루 어 졌 습니다 . 
 < 11 월 28 일 작업 > 
 < 11 월 30 일 작업 > 
 석고 보드 자재 반입 과 사다리차 반 입후 자재 양중 도 이루 어 졌 는데요 . 양중 은 자재 운반 을 의미 하 며 , 자재 를 운반 하 는 데 는 스카 이 라는 장비 를 사용 한다고 합니다 . 야간작업 을 통해 3 F 벽체 석고 보드 취부 . 3 F 천정 LGS 설치 가 이루 어 졌 습니다 . 이어 29 일 화요일 에 도 2 F 입원실 커튼 월 목공 벽체 시공 . 2 F 벽체 석고 보드 취부 및 천정 골조 설치 . 3 F 벽체 석고 보드 취부 및 하 지 합판 취부 . 3 F 입원실 벽체 mdf 판넬 취부 등 이 이루 어 졌 습니다 . 
 전기 에서 점검 구위 치 는 등 기구 , 스피커 , EHP , 스프링 쿨러 등 박스 등 위치 가 간섭 되 지 않 은 공간 내 각 실당 1 EA 기준 을 지켜서 설치 하 였 구요 . 30 일 수요일 과 12 월 1 일 에 도 여전히 기존 의 작업 들 과 더불 어 새로운 작업 이 투입 되 면서 점점 모습 을 갖추 어 나가 는 모습 니 보였 습니다 . 12 월 3 일 , 4 일 주말 추운 날씨 에 도 작업 은 진행 되 었 으며 , 기존 작업 의 진행 과 2 F , 3 F 벽체 퍼티 및 샌 딩 , 2 F 벽체 타일 취부 . 폐기물 양중 , 2 F 주방 및 화장실 , 세 착실 바닥 액체 방수 . 3 층 벽체 타일 취부 및 화장실 바닥 타일 취부 등 이 이루 어 졌 습니다 . 
 < 12 월 4 일 작업 > 
 새로운 주가 시작 되 고 12 월 6 일 출력 인원 51 ( 관리 2 , 목공 10 , 경량 19 , 도장 8 , 금속 4 , 습식 2 , 타일 5 , 직영 1 ) 로 2 F 천정 골조 및 석고 보드 취부 . 2 F 초음 파실 벽체 철거 . 3 F 입원실 벽체 mdf 판넬 취부 . 2 F , 3 F 벽체 납판 취부 . 2 F , 3 F 목도 어 설치 및 하드웨어 설치 . 3 F 벽체 및 천정 석고 보드 취부 . 2 F , 3 F 벽체 및 천정 퍼티 및 샌 딩 , 2 F 주방 및 화장실 , 세 착실 바닥 도막 방수 . 3 층 벽체 타일 취부 및 화장실 바닥 타일 취부 등 이 이루 어 졌 습니다 . 
 < 12 월 6 일 작업 > 
 12 월 7 일 에 는 3 F 입원실 벽체 필름 취부 . 2 F , 3 F 화장실 우레탄 방수 실시 가 이루 어 졌 습니다 . 우레탄 고무 를 주재 로 한 도막 방수로 도막 의 강도 나 방수 기능 이 우수 하 며 , 신축성 이 있 고 , 외부 노출 에 강한 장점 을 가지 고 있 습니다 . 12 월 9 일 금요일 에 도 기존 작업 의 진행 과 더불 어 2 F , 3 F 화장실 담수 테스트 실시 가 실시 되 었 는데 방수 처리 한 곳 에 누수 여부 를 확인 하 는 작업 입니다 . 
 < 12 월 7 일 작업 > 
 < 12 월 8 일 작업 > 
 < 12 월 9 일 작업 > 
 < 12 월 10 일 작업 > 
 12 월 11 일 일요일 출력 인원 22 ( 관리 2 , 도장 10 , 필름 4 , 습식 2 , 직영 4 ) 로 주말 에 도 
 2 F , 3 F 벽체 및 천정 퍼티 및 샌 딩 , 3 F 입원실 벽체 및 목도 어 필름 취부 . 2 F , 3 F 화장실 담수 테스트 실시 . 현장 정 리정 돈 으로 바쁜 현장 을 마무리 지 었 습니다 . 
 추운 날씨 에 바쁜 공정 에 힘들 지만 서로 격려 해 가 면서 모두 가 함께 만들 어 가 는 민트 병원 을 실천 하 고 있 습니다 . 앞 으로 도 많 은 관심 과 격려 부탁 드립니다 . 
 민트 병원 # 5 Progress 3 ( 0 ) 
 TAG 신축성 이 있 고 , 양중 은 자재 운반 을 의미 하 며 , 외부 노출 에 강한 장점 , 우레탄 고무 를 주재 로 한 도막 방수로 도막 의 강도 나 방수 기능 이 우수 하 며 , 자재 를 운반 하 는 데 는 스카 이 라는 장비 를 사용 한다고 합니다 . , 추운 날씨 에 바쁜 공정 에 힘들 지만 서로 격려 해 가 면서 모두 가 함께 만들 어 가 는 민트 병원 을 실천 하 고 있 습니다 . 
 민트 병원 # 5 Progress 3 
 Wearekai Daily / 민트 병원 2016 . 11 . 10 09 : 14 
 10 월 초 시작 된 문정동 민트 병원 시공 현장 은 어느덧 10 월 중순 을 지나 가을 이 어느덧 성큼 다가온 10 월 말 로 접어들 었 습니다 . 
 10 월 24 일 월요일 현장 에서 는 힘찬 구령 소리 에 맞춰 몸 을 풀 고 상쾌 하 게 한 주 를 시작 하 였 습니다 . 출력 인원 15 ( 관리 2 , 습식 7 , 금속 4 , 목공 2 ) 로 2 F E / V HALL 간접 등 박스 제작 및 설치 , 3 F 습식 방통 실시 , F 방수 턱 거푸집 수정 및 레벨 링 확인 후 진행 되 었 구요 . 
 야간작업 또한 출력 인원 8 ( 관리 1 , 습식 7 ) 로 주요 작업 내용 은 2 F 바닥 1 차 구간 방통 타 설 . 3 F 바닥 2 차 타 설 구간 바닥 미장 . 2 F 바닥 1 차 타 설 구간 바닥 미장 으로 바쁘 게 진행 되 었 습니다 . 
 10 월 25 일 화요일 현장 에서 도 출력 인원 3 ( 관리 3 , 습식 5 , 금속 3 , 목공 2 ) 으로 주요 작업 내용 
 2 F 천정 홀 간접 등 박스 설치 . 2 F 바닥 2 차 타 설 구간 몰탈 타 설 . 2 F 바닥 미장 . 3 F 바닥 먹 메 김 . 3 F 천정 홀 간접 등 박스 제작 및 설치 등 으로 숨 가쁘 게 진행 되 었 습니다 . 
 미장 공사 ( plaster work ) 는 회반죽 , 진흙 , 모르타르 등 을 바르 는 공사 . 각종 마감 공사 중 건물 의 우열 을 결정 하 는 규준 이 될 정도 로 중요 한 공사 의 하나 입니다 . 
 또한 현장 에서 의 공정 과 도면 회의 등 을 통해 의견 을 교환 하 고 협력 내용 을 상의 하 였 습니다 . 
 이후 의 야간작업 에서 는 2 F 몰탈 타 설구 간 바닥 미장이 있 었 습니다 . 
 작업 에 가속도 가 붙 어 가 면서 10 월 26 일 수요일 출력 인원 19 ( 관리 2 , 습식 4 , 금속 5 , 목공 3 , 경량 5 ) 를 투입 하 여 3 F 천정 홀 간접 등 박스 설치 . 3 F E / V HALL 벽체 미장 . 3 F E / V HALL 벽체 레벨 링 작업 . 3 F 바닥 먹 메 김 . 3 F 경량 STUD 입 고 및 설치 등 이 진행 되 었 습니다 . 
 10 월 27 일 목요일 현장 에 는 출력 인원 21 ( 관리 2 , 습식 4 , 금속 5 , 목공 3 , 경량 6 , 직영 1 ) 로 더 많 은 3 F 포켓 도 어 샘플 제작 및 설치 . 3 F E / V HALL 벽체 미장 . 3 F E / V HALL 벽체 레벨 링 작업 . 3 F 바닥 먹 메 김 . 3 F 경량 STUD 양중 및 설치 . 2 , 3 F 방수 턱 거푸집 철거 등 이 이루 어 졌 습니다 . 
 10 월 28 일 금요일 현장 에 는 출력 인원 22 ( 관리 2 , 타일 4 , 금속 5 , 목공 3 , 경량 7 , 직영 1 ) 
 3 F 포켓 도 어 제작 및 설치 . 3 F E / V HALL 벽체 타일 취부 . 3 F 바닥 먹 메 김 . 3 F 경량 STUD 양중 및 설치 . 2 , 3 F 방수 턱 거푸집 철거 가 진행 되 었 습니다 . 
 주말 인 10 월 29 일 ( 토 ) 에 도 현장 에 는 출력 인원 15 ( 관리 2 , 타일 2 , 금속 5 , 목공 2 , 경량 4 ) 으로 
 3 F 포켓 도 어 제작 및 설치 . 2 F E / V HALL 벽체 및 코어 벽체 타일 취부 . 2 F 바닥 먹 메 김 . 3 F 경량 STUD 양중 및 설치 가 있 었 습니다 . 또한 오후 에 석고 보 드 및 그라스 울 1 차 물량 입 고 예정 , 스카이 장비 반입 예정 . ( 양중 ) 이 이루 어 졌 는데요 . 
 양중 은 자재 운반 을 의미 하 며 , 자재 를 운반 하 는 데 사용 하 는 장비 가 스카 이 라는 장비 입니다 . 
 고층 으로 운반 시 엘레 베 이터 나 호이스트 를 사용 이 어렵 거나 현장 여건 상 장비 를 이용 하 여 자재 운반 이 용이 하 다고 판단 될 시 주로 사용 합니다 . 
 다 들 쉬 는 10 월 30 일 일요일 출력 인원 7 ( 관리 2 , 금속 2 , 목공 3 ) 의 다소 적 은 인원 이 지만 
 3 F 포켓 도 어 프레임 제작 및 설치 . 2 F 바닥 먹 메 김 등 으로 바쁜 한 주간 의 일정 을 무사히 마무리 지 었 습니다 . 
 민트 병원 # 4 Progress 2 ( 0 ) 
 민트 병원 # 3 Progress 1 ( 0 ) 
 민트 병원 # 2 Design Proposal ( 0 ) 
 TAG 모르타르 등 을 바르 는 공사 . 각종 마감 공사 중 건물 의 우열 을 결정 하 는 규준 이 될 정도 로 중요 한 공사 의 하나 입니다 . , 미장 공사 ( plaster work ) 는 회반죽 , 양중 은 자재 운반 을 의미 하 며 , 자재 를 운반 하 는 데 사용 하 는 장비 가 스카 이 라는 장비 입니다 . , 진흙