정부 예산안 심사 가 본격 화 하 고 있 다 . 이 와 관련 , 국회 예결 특위 가 7 일 부터 시작 되 는 정부 예산안 심사 를 앞두 고 각종 현안 사업 들 에 대한 심사 보고서 를 마련 했 는데 이 를 들여다보 니 지역 에서 진행 되 고 있 거나 곧 시작 될 사업 중 상당수 가 지지부진 한 모습 을 보이 고 있 다 . 혁신 도시 는 언제 조성 을 마칠 지 오리무중 이 고 국비 가 들어오 는 역내 각종 도로 사업 도 사정 은 마찬가지 다 . 대책 마련 이 요구 되 고 있 다 . ◆ 혁신 도시 는 오리무중 대구 로 올 11 개 공공 기관 들 중 한국 산업 기술 평가 관리원 · 신용보증기금 · 한국장학재단 등 3 곳 은 아직 이전 계획 에 대한 승인 조차 받 지 못했 다 . 당초 계획 대로 2012 년 까지 이전 이 완료 될 지 의문 이 들 고 있 다 . 경북 김천 으로 올 13 개 기관 들 중 한국전력기술 도 마찬가지 다 . 이전 대상 공공 기관 들 의 청사 신 축비 예산 과 관련 해서 도 대구 로 올 중앙 119 구조 대 의 경우 , 올해 예산 으로 설계 및 용지 비로 52 억 원 이 배정 돼 있 으나 이전 계획 이 승인 되 지 못해 지난달 까지 한 푼 도 집행 되 지 못했 다 . 중앙 신체 검사소 도 설계 비로 3 억 원 을 배정 받 았 으나 1 억 원 밖에 사용 하 지 못했 다 . 김천 으로 올 농산물 품질 관리원 · 수 의 과학 검역원 · 식물 검역원 · 국립 종자원 도 설계 비 로 올해 각각 9 억 원 · 31 억 원 · 7 억 원 · 14 억 원 이 계획 돼 있 으나 부처 의 조직 개편 이나 관련 기관 들 간 의 통폐합 등 을 이유 로 한 푼 도 집행 되 지 못했 다 . 또 혁신 도시 의 기반 시설 비 집행 에서 도 대구 는 9 월 말 현재 40 억 원 중 한 푼 도 쓰 지 못했으며 , 김천 은 110 억 원 중 절반 수준 인 59 억 원 만 집행 했 을 뿐 이 다 . ◆ 30 대 선도 프로젝트 정부 가 마련 한 30 대 선도 프로젝트 에 포함 된 대경 권 의 5 개 사업 들 중 상주 ~ 영덕 간 동서 6 축 고속도 로 · 남북 7 축 고속도 로 · 대구 외곽 순환 도로 등 3 개 건설 사업 들 의 집행 률 이 50 % 미만 으로 떨어져 지지부진 하 다는 지적 을 예결 특위 의 심사 보고서 가 내놨 다 . 동서 6 축 고속도 로 는 올해 예산 으로 585 억 원 이 배정 돼 있 으나 10 월 까지 착공 되 지 못했으며 내년 에 는 1 천억 원 이 계획 돼 있 다 . 남북 7 축 고속도로 중 832 억 원 이 배정 된 포항 ~ 울산 간 은 6 월 에 야 착공 됐 고 , 내년 예산 으로 는 800 억 원 이 잡혀 있 다 . 설계 비 3 억 원 이 반영 된 포항 ~ 삼 척간 은 12 월 에 야 착수 할 예정 이 고 내년 에 는 87 억 원 이 투입 될 예정 이 다 . 대경 권 선도 프로젝트 중 영주 ~ 울진 간 동서 5 축 간선도로 와 3 대 문화 권 사업 은 내년 에 각각 608 억 원 과 250 억 원 이 반영 돼 이 사업 만 이 부진 하 다는 지적 에서 제외 됐 다 . ◆ 대구 의 육상 진흥 센터 건립 지원 지난해 설계 비 25 억 원 과 시설 부대비 5 억 원 , 2009 년 도 의 공사비 90 억 원 이 전액 집행 되 지 않 아 사업 이 원활 하 게 추진 되 지 않 고 있 다 . 또한 사업비 변경 으로 총 사업비 가 618 억 원 으로 늘어나 예비 타당 성 조사 의 대상 으로 추가 될 수 있 다 . 이 같 은 점 들 을 감안 , 내년도 예산 에 대한 재검토 가 필요 하 다고 예결 특위 는 밝혔 다 . ◆ 국립 낙동강 생물 자원 관 건립 총 사업비 조정 문제 등 으로 올해 예산 30 억 원 의 배정 이 10 월 에 야 이뤄짐에 따라 집행 이 부진 한 상황 이 다 . 토목 등 의 공사 에 앞서 완료 돼야 할 제 2 지구 단위 계획 의 수립 등 이 지연 되 고 있 기 때문 이 다 . 2010 년 도 예산 에 는 토목 및 조경 공사비 로 80 억 원 이 반영 돼 있 으나 내년 10 월 에 야 공사 가 시작 될 것 으로 예상 되 는 만큼 공사비 이월 이 발생 하 지 않 도록 집행 에 주의 를 기울일 필요 가 있 다고 예결 특위 는 지적 했 다 . 서봉 대기자 jinyoo @ msnet . . co . krCopyrights ⓒ 1995 -, 매일 신문사 All rights reserved . 무단 전재 - 재 배포 금지