[ 광교 지구 택지 개발 사업 갈등 ] 4 자 공 동시 행자 의 ' 아전 인 수 ' 해석 … 예산 · 시간 만 낭비 했 다 
 준공 이 임박 한 시점 까지 ' 광교 지구 택지 개발 사업 ' 공동 시행 자 들 은 각자 의 이익 만 앞세우 며 갈등 을 지속 하 고 있 다 . 
 경기도 · 경기도 시공사 · 수원시 · 용인시 등 4 자 공동 시행 자 들 이 저마다 독자 노선 을 걷 다 보 니 갈등 봉합 은커녕 불씨 만 계속 남겨 놓 고 있 는 실정 이 다 . 
 우선 지난 2 월 수원시 는 언론 브리핑 을 열 어 시 가 별도 진행 한 교통 용역 을 골자 로 한 광교 교통난 대책 을 발표 했 다 . 
 그러나 시 는 불과 8 개월 만 에 ' 백지화 ' 에 가까운 결과 를 받아들었 다 . 
 수원시 가 4 자 간 합의 를 이끌 어 내지 도 못한 상태 에서 성급히 언론 브리핑 을 열 었 기 때문 이 다 . 당시 브리핑 에서 도 이 같 은 대목 이 여실히 드러난다 . 수원시 는 합의 를 전제 로 하 지 않 고 " 4 자 간 교통 개선 필요 성 을 함께 공감 했 다 " 고 만 발표 한 바 있 다 . 
 수원시 가 이렇 듯 조급 했 던 이유 는 광교 지구 전체 사업 부지 의 80 % 이상 이 수원 에 속해 있 어 교통 관련 민원 이 잦 았 던 탓 이 다 . 경기도 · 경기도 교육청 신 청사 , 갤러리 아 백화점 등 교통 혼잡 유발 시설 이 추가 로 입주 하 기 전 교통 개선 공사 를 모두 끝마치 자는 취지 였 던 것 이 다 . 
 다만 , 결과 는 최악 에 가깝 다 . 
 시 가 가장 큰 공 을 들였 던 동수원 IC 우회 도로 신설 은 사실 상 불 가능 해졌 다 . 
 나머지 광교 중앙 로 사거리 지하차도 건설 , 광교 호수 공원 로 확장 은 경기도 시공사 가 이달 부터 1 년 간 진행 하 는 광교 지구 교통 효율 화 관련 용역 결과 를 따르 게 됐 다 . 시 는 공수표 를 남발 하 며 ' 시간 낭비 ' 만 한 꼴 이 다 . 
 개발 이 익금 정산 의 경우 경기도 시공사 측 이 첫 단추 부터 잘못 끼웠 다는 평가 가 지배 적 이 다 . 
 개발 이 익금 처럼 이견 이 제기 될 가능 성 이 큰 사안 은 4 자 간 협의 를 선행 했어야 하 지만 , 경기도 시공사 는 단독 으로 회계 법인 S 사 에 용역 을 줘 개발 이 익금 을 산출 하 고 , 나머지 공동 시행 자 들 에게 통보 하 는 방법 을 택했 다 . 
 수원 · 용인 시 가 또 다른 회계 법인 E 사 에 같 은 내용 의 용역 을 맡기 고 , 결과 적 으로 서로 예산 만 낭비 한 뒤 제 3 회계 법인 용역 으로 까지 이어지 게 된 배경 이 다 . 
 더 큰 문제 는 제 3 회계 법인 용역 결과 에 어느 한쪽 이 승복 하 지 않 을 여지 도 아직 남 아 있 다는 것 이 다 . 
 수원시 관계자 는 " 용역 발주 전 서로 수긍 하 겠 다고 말 하 긴 했 지만 , 강제성 이 있 는 게 아니 라 결과 를 지켜봐야 한다 " 고 말 했 고 , 경기도 시공사 관계자 는 " 나오 는 결과 를 보 고 , 공 동시 행자 간 협의 를 통해 결정 하 게 될 것 " 이라고 설명 했 다 .