[ 머니 투데이 황시영 기자 ] [ 셸 , 진수 마친 FLNG 에 도 밸러 스터 탱크 코팅 문제 삼 아 ] 삼성 중공업 거제 조선소 에서 진수 될 당시 의 프릴 루드 FLNG 모습 / 사진 제공 = 삼성 중공업 삼성 중공업 이 공정 을 90 % 이상 완료 한 ' 프렐류드 FLNG ( 부 유식 LNG 생산 설비 ) ' 도 품질 문제 로 인도 지연 우려 가 불거졌 다 . 호주 익 시스 CPF ( 해양 가스 생산 설비 ) 출항 이 지연 된다는 사실 이 최근 밝혀진 데 이 어 삼성 중공업 의 핵심 해양 플랜트 인도 지연 우려 가 또 나온 것 이 다 . 3 일 트레이드 윈즈 등 외신 과 업계 에 따르 면 , 프렐류드 FLNG 는 선사 인 셸 ( Shell ) 이 밸러 스터 탱크 ( 평 형수 를 담 는 물탱크 ) 의 코팅 을 지난해 말 문제 삼 아 올해 4 월 부터 코팅 작업 을 새로 진행 중 이 다 . 페인트 로 칠 한 탱크 표면 에서 일부 코팅 이 갈라지 는 현상 이 발생 한 것 . 업계 에서 는 지난해 11 월 진수 ( 건조 한 선박 을 물 에 띄우 는 것 ) 를 마친 FLNG 에 대해서 도 문제 가 제기 되 는 등 선사 와 이견 으로 내년 4 월 말 출항 일정 을 맞추 지 못할 가능 성 을 제기 하 고 있 다 . 삼성 중공업 은 이미 프렐류드 의 출항 시기 를 2016 년 9 월 에서 2017 년 4 월 로 한 차례 늦춘 바 있 다 . 또 올해 11 월 말 까지 는 공정 을 완료 할 수 있 어 4 월 말 출항 에 문제 가 없 다는 입장 이 다 . 프렐류드 FLNG 역시 익 시스 CPF 처럼 호주 지역 으로 출항 하 기 때문 에 사이클론 으로 11 월 ~ 4 월 중순 사이 는 출항 할 수 없 다 . 프렐류드 는 길 이 488 m , 폭 74 m , 높이 110 m 로 세계 최대 규모 의 해양 설비 로 2010 년 수주 당시 주목 받 았 다 . 수주 금액 역시 30 억 달러 ( 약 3 조 4000 억 원 ) 로 삼성 중공업 이 수주 한 해양 플랜트 중 가장 규모 가 크 다 . 이 설비 는 공정 률 에 따라 돈 을 받 는 것 인데 , 지난 1 분기 말 공정 률 은 89 % 다 . [ 이코 노 미스트 들 의 깊이 있 는 투자 정보 ' TOM 칼럼 '][ 부자 들 에게 배우 는 성공 노하우 ' 줄리아 투자 노트 ' ] [ 내 삶 을 바꾸 는 정치 뉴스 ' the 300 '][ 오늘 나 의 운세 는 ? ' 머니 투데이 운세 ' ] [ 아찔 한 girl ~ 레이싱 모델 핫 포토 ] 황시영 기자 apple 1 @ mt . co . kr < 저작권자 ⓒ ' 돈 이 보이 는 리얼타임 뉴스 ' 머니 투데이 , 무단 전재 및 재 배포 금지 >