REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 2 OF 14 1 . 적용 범위 본 사양서 는 코오롱 ENG . 유동상 소각로 REFRACTORY 설치 계약 시 적용 된다 . 2 . 일반 사항 2 . 1 공사 개요 2 . 1 . 1 공 사 명 : 코오롱 ENG . 유동상 소각로 REFRACTORY 설치 공사 2 . 1 . 2 수 량 : 유동상 소각로 1 기 2 . 1 . 3 발 주 처 : 환경관리공단 2 . 2 REFRACTORY 설치 기간 : ’ 96 . 9 ~ ’ 96 . 10 ( 예상 ) 3 . 계약 사항 3 . 1 가격 조건 : 원화 FIXED LUMP SUM PRICE 3 . 2 지불 조건 : 계약서 에 준한다 . 3 . 3 지체 상금 : 지체 일수 1 일 에 대해 계약 금액 의 3 / 1000 최대 20 % 3 . 4 계약자 의 보험 3 . 4 . 1 산재 보험 및 사용 자 책임 배상 보험 3 . 5 계약 시 제출 자료 3 . 5 . 1 PRICE SUMMARY 3 . 5 . 2 작업 시행 계획서 3 . 5 . 3 PROJECT 수행 조직 도 3 . 5 . 4 공사 도급 지명원 1 ) 업종 면허 , 등록증 사본 2 ) 공사 수행 실적 3 ) 조직 4 ) 회사 소개 5 ) 품질 관리 SYSTEM , 기타 REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 3 OF 14 4 . 공급 범위 4 . 1 계약자 공급 범위 4 . 1 . 1 REFRACTORY 및 관련 자재 설치 REFRACTORY 구매 사양서 에 의해 공급 하 기 로 한 모든 REFRACTORY 의 설치 작업 ( 부자재 포함 ) 4 . 1 . 2 REFRACTORY 설치 를 위한 족장 및 안전시설 의 설치 및 해체 ( 자재 공급 포함 ) 4 . 1 . 3 현장 에서 의 자재 보관 및 운반 , 설치 작업 에 필요 한 장비 및 공구 일체 의 공급 ( 소모자 재 포함 ) 4 . 1 . 4 REFRACTORY 양생 을 위한 작업 1 ) 수분 공급 ( 필요 시 ) 2 ) 양생 기간 중 규정 온도 보존 을 위한 열원 공급 또는 태양 광선 차단 ( 필요 시 ) 4 . 1 . 5 REFRACTORY 설치 현장 의 정리 작업 및 청소 4 . 1 . 6 폐 자재 및 폐기물 처리 4 . 2 계약자 공급 제외 범위 4 . 2 . 1 REFRACTORY 설치 시 소요 되 는 전력 , 용수 5 . REFRACTORY 설치 5 . 1 시공 업체 자격 조건 5 . 1 . 1 유동 상 소각로 시공 실적 이 있 는 업체 5 . 1 . 2 축로 설계 능력 을 보유 한 업체 5 . 1 . 3 본 공사 와 유사 한 소각로 내화물 시공 경험 이 있 는 고도 의 숙련 된 기술자 들 보유 한 업체 5 . 2 설치 작업 팀 의 구성 5 . 2 . 1 팀장 1 ) 설치 작업 의 시작 에서 완료 까지 모든 작업 을 총괄 지휘 감독 하 는 사람 으로 축로 경험 10 년 이상 의 유경 험자 여야 한다 . 2 ) 팀장 은 REFRACTORY 의 설치 가 완벽 하 게 수행 될 수 있 도록 공사 완료시 까지 현장 에 상주 하 면서 작업 을 감독 해야 한다 . 3 ) 팀장 은 구매자 또는 현장 기술 감 리자 의 지시 에 따라야 하 고 , 지시 에 불응 하 거나 팀장 의 능력 에 문제 가 있 다고 판단 되 어 구매자 가 팀장 교체 를 요구 할 때 시공 업체 는 즉시 이 를 수행 해야 한다 . 주 ) 여기 서 기술 감리 자라 함 은 구매자 및 설계자 , 내화물 제조 업체 감리 자 를 의미 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 4 OF 14 5 . 2 . 2 축로공 1 ) 유동상 소각로 내화물 시공 경험 이 있 는 자 로서 경험 5 년 이상 의 유경 험자 여야 한다 . 2 ) 내화 시공 시 매 공정 마다 기술 감리 자 의 지시 에 순응 해야 한다 . 3 ) 구매자 또는 기술 감리 자 가 시공 잘못 을 지적 할 시 시공자 는 즉시 시공 에 반영 해야 한다 . 4 ) 시공 도중 시공 잘못 이 발견 되 어 구매자 및 기술 감리 자 가 작업 중 단지 시 및 시공 부위 의 철거 를 요구 시 즉시 수행 해야 한다 . 5 . 2 . 3 경력 증명서 제출 팀장 과 축로공 은 경력 증명서 를 시공 시작 1 개월 전 까지 조선 내화 에 제출 해야 한다 . 6 . 하 자 보증 6 . 1 하 자 범위 본 내화물 설치 시방서 제 6 . 4 항 에 기술 된 내화물 설치 시 주의 및 점검 사항 과 시공 도 및 시방서 대로 시공 을 하 지 않 아 발생 되 는 모든 유형 의 REFRACTORY 문제점 은 하자 로 처리 된다 . 6 . 2 하 자처리 6 . 2 . 1 계약자 는 보증 기간 내 에 어떤 문제 가 발생 할 경우 별도 의 추가 금액 요구 없이 관련 부위 를 부분 보수 또는 전면 보수 해야 한다 . ( 해체 , 보수 자재 공급 , 재시공 , 보수 분 의 성능 보장 을 해야함 . ) 6 . 2 . 2 경함 이 발생 한 부위 를 부분 적 으로 보수 할 경우 보수 기간 만큼 전체 보증 기간 을 연장 하 고 보수 부분 이 1 m 2 이상 일 경우 그 보수 부분 의 보증 기간 은 시공 완료 일 로부터 24 개월 이 다 . 6 . 2 . 3 하 자 발생 시 시공 업체 가 신속히 하 자 처리 를 하 지 않 아 시공자 대신 구매자 가 보수 작업 을 수행 할 경우 시공자 는 보수비 일체 를 구매자 에게 배상 해야 한다 . 6 . 2 . 4 내화물 시공 부위 가 결함 이 발생 할 경우 , 별도 의 추가 금액 요구 없이 설계자 , 내화물 공급자 , 시공자 합동 으로 원인 규명 및 대책 을 강구 하 여 결함 부위 를 신속히 보수 해야 한다 . 6 . 3 하 자 보증 기간 : OWNER 의 최종 인수증 발급 일 로부터 24 개월 6 . 4 REFRACTORY 설치 시 주 의 사항 및 점검 사항 6 . 4 . 1 벽돌 쌓 기 1 ) BRICK 축조 시 MORTAR 두께 는 2 mm 를 기준 으로 하 고 최대 3 mm 를 넘 지 않 도록 한다 . 2 ) 부위 별 열팽창 대 의 설치 , 위치 와 치수 는 시공 도 및 시방서 에 준하 여 설치 해야 하 며 반드시 확인 해야 한다 . 열팽창 대 미설치 로 인한 CRACK 및 탈락 현상 발생 시 시공 업자 가 책임져야 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 5 OF 14 3 ) 벽돌 을 쌓 아 올릴 때 쌓 아 올린 면 이 기울어지 지 않 도록 수평 과 수직 이 되게 설치 되 어야 하 며 벽돌 에 MORTAR 를 바르 지 않 고 쌓 아 올리 는 곳 이 없 도록 한다 . 4 ) 각종 BRICK ANCHOR 설치 가 시공 도 대 로 되 어 있 는지 필히 확인 후 이상 이 없 으면 벽돌 을 쌓 는다 . 5 ) 현장 에서 반입 되 는 자재 에 대해 결함 여부 를 체크 하 여 불량품 ( 특히 운반 중 모서리 부위 파손 등 ) 이 있 으면 교체 토록 조치 한다 . 6 . 4 . 2 CASTABLE 내화물 시공 1 ) 사용 수질 , 수온 , 수분 첨가량 은 시방서 에 명시 된 대로 준수 해야 하 며 특히 수분 이 과잉 으로 첨가 될 경우 , 시 공체 에 시공 은 용이 하 게 되 나 제 반물 성 이 급격히 저하 되 므로 반드시 규정 된 수 분량 을 지켜야 한다 . 만약 과잉 수분 으로 인한 제반 문제점 발생 사항 에 대해서 는 시공 업자 가 책임져야 한다 . 2 ) CASTABLE 이 시공 되 는 부위 는 CASTABLE 지지 용 ANCHOR 가 설치 되 는데 반드시 내화물 시공 전 시공 도 대로 ANCHOR 가 설치 되 었 는지 확인 후 이상 이 없 으면 내화물 시공 을 해야 하 며 ANCHOR 미설치 로 인해 CASTABLE 탈락 현상 이 발생 치 않 도록 해야 한다 . 3 ) 시공도 에 명기 된 대로 반드시 시공 두께 를 준 수 해야 되 며 내화물 시공 전 , 후 매단 별 내화물 시공 두께 를 측정 한 CHECK SHEET 를 작성 하 여 책임자 에게 제출 하 여 기술 감 리자 의 승인 을 득 해야 한다 . 시공 두께 를 시공 도 대 로 지키 지 않 아 발생 되 는 문제점 ( 표면 박리 현상 등 ) 이 없 도록 한다 . 4 ) 단열 보드 와 접하 여 CASTABLE 이 시공 되 는 경우 단열 보드 가 CASTABLE 중 의 수분 이 흡수 되 지 않 도록 ( 흡수 될 경우 내화물 강도 저하 ) 방수 처리 를 해야 한다 . ( 폐유 등 으로 방수 처리 ) 5 ) 부위 별 열팽창 대 설치 는 시공도 에 준하 여 시공 중 변형 이 되 지 않 도록 베니어판 , 카드 보드 등 을 사용 하 여 설치 하 고 반드시 설치 위치 와 치수 를 확인 한다 . ( 모든 팽 창대 는 빠지 지 않 도록 완전히 충 진 ) 만약 열팽창 대 미설치 및 시공 도 대 로 설치 가 되 지 않 아 이 로 인해 내화물 CRACK 발생 및 탈락 등 의 현상 이 발생 되 면 시공 업자 가 책임져야 한다 . 6 ) CASTABLE 시공 시 구석구석 까지 철저히 충 진시 켜 야 하 며 빈 공간 이 발생 되 지 않 도록 철저히 시공 감독 을 해야 한다 . 7 ) 형틀 을 사용 하 여 CASTABLE 시공 시 진동 봉 으로 진동 타 설 하 거나 막대기 등 으로 충 진시 킬 때 캐 스타 블 하중 , 진동 에 의해 형틀 이 밴 딩 되 지 않 도록 거푸집 자재 를 견고 한 자재 로 ( 송판 및 철판 등 ) 사용 해야 한다 . 8 ) 모서리 부분 이나 꺾인 부분 등 은 부분 적 으로 탈락 되 는 경우 가 많이 발생 하 는데 이 부위 의 시공 시 시공 도 대로 ANCHOR 설치 가 되 었 는지 확인 한 다음 시공 해야 하 며 시공 시 주의 를 요한다 . 9 ) 내화물 시공 완료 후 노 내 의 각종 OPENING 부위 가 내화물 및 MOULD 용 PIPE 로 인해 구멍 이 막히 지 않 도록 하 고 막힐 시 이 로 인해 제반 문제점 발생 사항 에 대해서 는 시공 업체 가 책임져야 한다 . 10 ) 기타 시공 도 및 시공 시방서 에 준하 여 수행 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 6 OF 14 7 . 시공 요령 본 시방서 는 도면 에 기재 되 지 않 는 사항 을 포함 한 공사 의 시공 방법 을 설명 한 것 이 다 . 시공 은 도면 , 시공 요령 및 공사 감독원 의 지시 에 따라 행한다 . 감독원 으로부터 부적격 판정 을 받 은 부위 는 공사 업체 의 책임 하 에 재시공 한다 . 7 . 1 MORTAR 시공 요령 7 . 1 . 1 MORTAR 은 각 시공 요 령서 에 기입 되 어 있 는 품질 표 의 각 연와 에 대응 되 는 것 을 사용 한다 . 7 . 1 . 2 MORTAR 혼련 방법 1 ) 작업 상 의 주의 1 혼련 에 는 MORTAR MIXER 를 사용 한다 . 2 사용 MIXER 를 항상 깨끗이 청소 하 여 이 물질 혼입 또는 다른 재질 의 MORTAR 와 의 혼합 을 방지 한다 . 2 ) 작업 순서 1 MORTAR 를 MIXER 에 투입 한다 . 2 MIXER 를 운전 하 면서 혼련 수 를 균등 하 게 첨가 하 여 30 분 이상 혼련 한다 . 3 혼련 완료 후 작업 장소 에 배치 된 용기 에 넣 는다 . 7 . 2 일 반 내화물 시공 요령 7 . 2 . 1 검측 및 먹줄 내기 1 ) 검측 1 노체 금물 조립 후 금물 조립 검측 표 에 의하 여 검측 을 한다 . 2 기준 고 는 FL ± 0 로 한다 . 3 측정 기구 는 Y 형 LEVEL , TRANSIT , STEEL TAPE ( KS 1 급 ) 을 사용 한다 . 2 ) 먹줄 내기 먹줄 내기 는 정확 성 이 요구 되 므로 숙련공 이 시행 한다 . 7 . 2 . 2 연와 쌓 기 1 ) 단열 BOARD 및 단 열 연와 쌓 기 1 금속 공구 , 기타 HAMMER 등 으로 쌓 는 것 을 금하 며 반드시 PLASTIC 망치 로 가볍 게 두드려서 쌓 는다 . 2 단열 BOARD 및 단 열 연와 는 일반 적 으로 물 을 빨리 흡수 하 므로 연와 한매 마다 각기 MORTAR 을 발라서 시공 한다 . 3 LEVEL 이 균일 하 지 않 을 때 는 연마석 등 으로 갈 아서 시공 한다 . 4 줄눈 의 크기 는 2 ~ 3 mm 로 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 7 OF 14 2 ) 내화 연와 쌓 기 1 MORTAR 는 사용 할 연와 의 재질 과 동등 한 것 으로 시공 한다 . 2 노 내 표면 에 노출 되 는 연와 는 귀뜸 또는 CRACK 이 없 는 양호 한 것 을 사용 한다 . 3 연와 의 가공 은 원칙 적 으로 CUTTER 를 사용 하 며 부득이 한 경우 는 SINGLE EDGE HAMMER , SPECIAL DOUBLE EDGED CHISEL 등 으로 신중히 가공 한다 . 4 연와 는 병 형 의 원형 치수 1 / 2 이하 의 것 의 사용 은 되 도록 피한다 . 5 줄눈 의 크기 는 2 ~ 3 mm 로 한다 . 6 연와 의 두께 치수 차 를 MORTAR 로 조정 하 는 것 은 피한다 . 7 줄눈 의 마무리 는 연와 표면 을 청소 하 고 사용 MORTAR 재질 의 것 으로 평 줄눈 마무리 한다 . 3 ) 팽창 대 설치 요령 1 팽창 대 의 시공 은 연와 쌓 기 완료 후 빠져나온 MORTAR 를 깨끗이 제거 하 고 C / F 를 충 진 한다 . 만약 청소 가 불 충분 하 면 로 의 가동 시 연와 의 팽창 에 의한 파손 이 발생 할 위험 이 있 다 . 2 팽창 대 의 크기 및 설치 위치 , 설치 방법 은 축로 도면 에 준한다 . 3 벽 의 두께 방향 의 팽창 대 는 STRAIGHT 로 되 지 않 도록 한다 . 4 다음 LAYER 의 연와 쌓 기 를 할 경우 에 팽창 대 위 에 GUM TAPE 등 을 붙인다 . 7 . 2 . 3 CASTABLE 시공 1 ) 시공 준비 1 혼련 은 CASTABLE MIXER 를 사용 한다 . 2 MIXER 는 이 물질 이 없 는 깨끗 한 것 을 사용 하 고 누수 가 되 지 않 도록 한다 . 3 시공 장소 는 항상 깨끗이 하 고 특히 시공 개소 에 오물 이 묻 어 있 는 경우 는 완전히 덜 어 낸다 . 4 이음 시공 을 할 경우 에 기 시 공면 을 긁어내 어 새로운 면 이 나오 게 하 고 요 철부 를 만들 어 CASTABLE 부착 이 잘 되 도록 한다 . 5 CASTABLE 시공 용 물 은 반드시 청수 ( 5 ~ 20 ℃) 를 사용 하 고 오수 또는 해수 의 사용 은 절대 금한다 . 6 CASTABLE 은 수송 등 에 의하 여 입 도 분포 가 불 균일 하 게 되 어 있 는 경우 가 있 으므로 반드시 공련 을 한다 . ( 약 30 초 ) 7 CASTABLE 은 혼련 수량 에 의하 여 그 특성 이 다르 게 된다 . 따라서 각 품종 의 규정 된 적절 한 첨가 수량 에 의하 여 혼련 하 지 않 으면 안 된다 . 8 첨 가수량 은 BUCKET , 석유통 등 으로 CASTABLE 내화물 단위 의 수량 을 결정 하 여 적용 한다 . 2 ) 혼련 방법 1 혼련 은 원칙 적 으로 MIXER 를 사용 한다 . MIXER 는 최소한 3 대 를 준비 한다 . 2 혼련 개시 전 재료 , 품종 을 확인 하 여 다른 재료 의 혼입 을 방지 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 8 OF 14 3 혼련 량 은 사용 장소 , 필요량 을 확인 , 1 회 혼련 량 의 시공 이 30 분 이내 에 마칠 수 있 는 양 으로 한다 . 최소 혼련 단위 는 1 포 이상 으로 한다 . 4 혼련 수 의 투입 후 빨리 혼련 을 시작 하 여 시공 에 적당 한 접착성 이 나오 도록 충분히 훈련 한다 . 5 혼련 시간 은 내화물 의 재질 , 입 도 구성 , 알루미나 시멘트 의 입 도 구성 에 따라 차이 는 있 으나 약 5 분 간 하 는 것 이 표준 이 다 . 혼련 시간 이 길 어 지 면 강도 저하 를 가져온다 . 이것 은 혼련 중 에 생성 된 조직 이 파괴 되 기 때문 이 다 . 6 혼련 의 순서 는 공련 후 소요 수분 량의 2 / 3 정도 를 부 어 혼련 하 고 그 후 나머지 1 / 3 정도 를 첨가 하 여 약 5 분 간 혼련 한다 . 7 CASTABLE 은 수분 이 너무 많 거나 , 적어도 강도 약화 를 가져오 는데 이것 은 시멘트 를 사용 하 는 분야 에 있 어서 나타나 는 일반 적 인 현상 이 다 . 8 수 분량 은 시공 개소 의 상태 에 따라 내마모성 , 고강도 성 , 치밀성 등 이 요구 되 면 약간 적 은 것 이 좋 고 , 또 내 SPALLING 성 , 복잡 한 형상 이 요구 되 면 약간 많 은 것 이 좋 다 . 9 혼련 작업 중 에 는 혼련 물 을 중도 에 방치 하 여 놓 고 휴식 에 들어가 거나 , 마무리 를 중단 하 는 일 이 없 도록 절대 주의 한다 . 3 ) 형틀 1 형틀 은 금형 또는 목형 을 사용 하나 누수 에 주의 한다 . 2 목형 의 경우 는 수지 분 이 많 은 목재 를 사용 하 고 , MACHINE 유 , GREASE 등 을 이용 하 여 CASTABLE 의 수분 을 흡수 하 지 않 도록 방수 처리 를 한 후 시공 한다 . 3 형틀 은 CASTABLE 의 압력 , 중량 에 견딜 수 있 는 단단 한 것 을 사용 하 고 , 지지 보강 을 충분히 한다 . 4 형틀 을 조립 한 후 내부 점검 청소 를 충분히 한다 . 5 형틀 조립 시 정도 가 요구 되 는 부위 는 치수 , 기울임 이 없 도록 확인 하 면서 신중히 튼튼 하 게 조립 한다 . 6 형틀 은 24 시간 경과 후 탈 형 을 원칙 으로 한다 . 4 ) 쇠손 시공법 1 쇠손 시공 전 에 미리 적당 한 지 지재 를 취부 하 고 쇠손 작업 중 에 지지 재 가 움직이 지 않 도록 ANCHOR 에 단단히 고정 한다 . 2 쇠손 시공 은 유입 시공 에 비하 여 빈 공간 부위 가 나올 가능 성 이 많 으므로 강 하 게 눌러서 시공 하 여야 한다 . 특히 지지 재의 표 측 충 진에 는 충분히 배려 한다 . 3 건조 완료 된 기 시 공체 에 덧붙임 할 경우 는 기 시 공체 에 수분 을 충분히 흡수 시켜 놓 는다 . 4 재질 이 같 고 , 두께 가 150 mm 이하 의 경우 는 시공 에서 마무리 까지 한 번 에 시공 하 여야 한다 . 쇠손 으로 여러 겹 시공 하 면 탈락 의 원인 이 되 므로 그러 한 시공 방법 은 피한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 9 OF 14 5 ) 유입 시공법 1 유입 시공 의 경우 빈 공간 이 없 도록 봉 으로 때리 든지 진동 을 주 어 양호 한 시 공체 가 얻 어 지 도록 신중히 시공 을 한다 . 2 VIBRATOR 를 사용 하 므로서 양호 한 충 진 효과 를 가져올 수 있 으나 과도 한 진동 은 CASTABLE 내화재 입도 를 불 균일 하 게 한다 . ( 적당 한 진동 은 어느 정도 강도 를 향상 시키 나 과도 한 진동 에 의한 유입 시공 은 강도 저하 및 형틀 파손 을 가져올 수 있 으므로 주의 한다 . ) 3 VIBRATOR 에 는 CASTABLE 내화재 에 삽입 하 는 봉상 VIBRATOR 외 CASTABLE 내화재 상부 에서 진동 을 가하 는 판상 VIBRATOR 가 있 고 시공 두께 가 얇 은 경우 간접 적 으로 진동 을 주 나 일반 적 으로 는 봉상 VIBRATOR 를 사용 하 는 것 이 좋 다 . 4 단열 BOARD 및 단 열 연와 등 에 접하 여 유입 시공 을 할 경우 , 폐유 , 방수지 , 비닐 등 을 사용 하 여 CASTABLE 의 수분 이 단열 BOARD , 단 열 연와 에 흡수 되 지 않 도록 한다 . 이 는 방수 가 불완전 할 경우 결합 수분 의 부족 에 따라 CASTABLE 내화물 의 강도 가 저하 하 여 사고 발생 의 원인 이 되 기 때문 이 다 . 6 ) 팽창 대 또는 SCORE LINE 1 시공 면적 이 적 고 사용 온도 가 낮 을 경우 또는 CASTABLE 의 팽창 율 이 적 을 경우 등 에 있 어서 는 팽창 대 설치 의 필요 성 은 없 으나 일반 적 으로 팽 창대 를 두 는 것 이 보통 이 다 . 2 팽창 대 에 는 일반 적 으로 VENEER 판 이 많이 사용 되 나 시공 중 에 변형 되 지 않 을 정도 의 강도 가 있 는 것 을 사용 한다 . 3 일 반 적 으로 CASTABLE 유입 시공 시 그 사이 에 2 mm 정도 의 VENEER 판 을 설치 할 경우 에 VENEER 판 을 못 으로 고정 시키 고 판 이 벗어나 지 않 도록 양쪽 에서 균일 하 게 유입 한다 . 4 설치 간격 을 1 . 5 ~ 2 mm 로 한다 . 7 ) 양생 1 CASTABLE 시공 의 최종 단계 로서 양생 은 중요 한 요소 이 기 때문 에 다음 의 주 의 사항 을 반드시 지킨다 . 2 CASTABLE 은 시공 후 상온 에서 경화 되 나 , 적당 한 조건 으로 양생 하 면 24 시간 의 양생 으로 최종 강도 의 90 % 에 도달 할 수 있 다 . 그러나 이 처치 를 빨리 하 면 완전히 경화 되 지 도 않 고 강도 도 저하 된다 . 3 동결 의 위험 이 있 을 때 는 보온 에 주의 한다 . 4 동기 에 시공 을 하 여야 될 때 에 는 CASTABLE 을 온도 가 높 은 장소 ( 10 ~ 20 ℃) 에 보관 하 고 혼련 은 10 ~ 20 ℃ 의 물 을 사용 하 면 CASTABLE 의 발열 이 빨리 진행 되 므로 기온 이 낮 아도 시공 이 가능 하 다 . 단 , 5 ℃ 이상 의 분위기 가 필요 하 다 . 5 양생 온도 는 10 ~ 25 ℃ 가 적당 하 다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 10 OF 14 8 ) CASTABLE 시공 상 주 의 사항 1 피 시공 물 의 방수 및 CASTABLE 방수 처리 를 완전히 한다 . 2 동일 작업 을 할 경우 혼련 량 , 혼련 시간 , 혼련 수량 은 동일 조건 하 에서 실시 한다 . 3 시공 중 에 오물 이 들어가 거나 혼련 후 30 분 이 경과 된 재료 및 시공 두께 의 조정 시 긁어낸 재료 의 사용 은 금한다 . 4 시공 층 이 치밀 하 도록 부 어 넣 는다 . 5 다량 으로 CASTABLE 을 투입 할 때 는 반드시 VIBRATOR 를 사용 한다 . 6 쇠손 시공 의 경우 단 한 번 으로 소정 의 두께 를 얻 을 수 있 도록 시공 할 것 . 7 CASTABLE 의 시공 은 분위기 온도 5 ~ 40 ℃ 사이 에서 시행 한다 . 8 금속 ANCHOR STUD 사용 시 CASTABLE 과 는 선팽창 율 이 다르 므로 STUD 에 는 TAR 또는 PAINT 를 도포 하 든지 VINYL TAPE 를 감 는다 . 9 ANCHOR STUD 의 용접 은 튼튼 하 게 한다 . 용접 상태 는 망치 로 두드려서 소리 로 점검 한다 . 10 CASTABLE 은 특수 한 재질 의 것 을 제외 하 고 는 시공 직후 가열 건조 를 하 면 수축 을 일으켜 CRACK 발생 의 원인 이 되 어 노황 을 어렵 게 만드 므로 상온 건조 를 충분히 하 여야 한다 . ​ 8 . 일반 사항 본 공사 에 대하 여 도급 자 는 당사 의 공사관 계 제 규정 , 요령 및 사양서 등 을 철저히 준수 하 여야 하 며 기술 되 지 않 은 경미 한 사항 은 감독자 의 지시 에 의하 여 도급 자 부담 으로 시행 한다 . 8 . 1 공사 의 착수 : 도급인 은 공사 착수 전 에 다음 사항 을 구비 하 여야 한다 . 8 . 1 . 1 현장 대리인 의 지정 : 공사 현장 에 는 본 공사 에 적합 한 기술자 를 상주 하 게 하 고 그 중 1 인 을 현장 대리인 으로 한다 . 8 . 1 . 2 기술자 의 확보 : 현장 대리인 은 본 공사 대행 에 필요 한 제반 지식 과 충분 한 경험 이 있 는 자 로서 법 에 명시 된 적합 한 면허 소지자 로 한다 . 8 . 1 . 3 제출 서류 : 도급인 은 공사 착수 전 에 착공 계 에 현장 대리인 계 , 공사 도급 내역 서 , 예정 공정표 및 기타 당사 에 의한 제반 서류 를 제출 한다 . 특히 , 공정표 작성 은 본 공사 추진 을 위한 시공 순서 및 방법 을 미리 감독자 와 협의 하 여 승인 을 받 은 후 에 시행 세부 공정표 를 제출 하 여야 한다 . 8 . 1 . 4 장비 의 반입 : 공사 용 제 기구 에 대해서 는 현장 에 반입 후 감독자 의 검사 와 승인 을 받 아야 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 11 OF 14 8 . 2 측량 : 도급인 은 본 공사 에 필요 한 측량기 구 일체 를 구비 하 여야 하 며 시공 상 필요 한 측량 은 도급인 의 부담 으로 시행 하 되 이 에 따른 제반 성과 표 를 감독자 에게 제출 하 여 검측 을 받 아야 한다 . 8 . 3 사 급자 재 관리 8 . 3 . 1 책임자 를 두 고 품종 부호 별 로 구분 하 여 관리 한다 . 8 . 3 . 2 매일 사용 하 는 재질 별 수량 표 를 작성 하 여 관리 한다 . 8 . 3 . 3 내화물 의 방우 대책 및 습기 방지 에 유의 한다 . 8 . 3 . 4 내화물 의 사용 구분 을 명확 하 게 하 고 잘못 사용 하 는 일 이 없 도록 철저 를 가한다 . 8 . 3 . 5 MORTAR , CASTABLE 을 혼련 할 때 와 GROUT BOX 등 에 보관 중 이 물질 이 들어가 지 않 도록 주의 한다 . 8 . 3 . 6 운반 중 파손 , 각 결 등 이 없 도록 주의 하 여 시공 한다 . 8 . 3 . 7 시공자 는 당사 감독자 의 지시 에 의하 여 자재 보관장 에서 당사 의 자재 감독자 로부터 지급 받 은 사 급재 의 품명 , 규격 기타 이상 유무 를 확인 후 인수 하 여야 하 고 당사 로부터 시공자 에게 인계 된 기자재 의 보관 및 관리 는 시공자 가 책임 을 지 며 특히 인계 된 기자재 를 시공 현장 에 방치 하 는 일 이 없 도록 한다 . 8 . 3 . 8 당사 가 본 공사 를 위하 여 시공자 에게 지급 하 는 모든 기자재 및 사급 품 등 의 분실 , 훼손 에 대한 모든 책임 은 시공자 에게 있 다 . 8 . 3 . 9 당사 에서 지급 받 은 사급 자재 는 본 공사 에 만 사용 되 며 잉여 자재 는 반납 토록 한다 . 8 . 3 . 10 당사 감독원 의 지시 위반 및 시공 잘못 으로 인한 재시공 에 소요 되 는 자재 는 시공자 부담 으로 한다 . 8 . 3 . 11 시공자 는 당사 감독원 의 승인 없이 여하 한 자재 도 외부 에 유출 할 수 없 다 . 8 . 3 . 12 기자재 의 유출 에 필요 한 수속 과 양식 은 당사 감독원 이 시행 한다 . 지급 된 기자재 에 대하 여 당사 감독원 은 각종 LIST 를 제출 하 도록 시공자 에게 요구 할 수 있 으며 시공자 는 당사 감독원 이 제시 하 는 양식 으로 작성 제출 하 여야 한다 . 8 . 4 도급 자재 관리 8 . 4 . 1 시공자 는 본 공사 를 위하 여 투입 건설 장비 공구 및 자재 는 미리 견본 을 제출 하 여 당사 감독원 의 검수 를 받 은 후 사용 하 여야 한다 . 검수 를 받 지 않 거나 검수 에 불합격 된 자재 를 사용 하 여 시공 하 는 경우 에 는 당사 는 이 를 인정 할 수 없 으며 이 와 같 은 자재 를 사용 하 여 야기 되 는 여하 한 사고 도 시공자 가 책임 을 진다 . 8 . 4 . 2 도급 자재 중 필요 에 따라 감독원 이 자재 시험 을 요구 할 때 는 시공자 부담 으로 관계 기관 에 의한 이 들 품목 에 대한 시험 성 적 결과 를 시행 하 여야 하 며 당사 감독원 의 양호 판정 을 득한 후 에 사용 할 수 있 다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 12 OF 14 8 . 5 노무 관리 8 . 5 . 1 시공자 가 동원 한 종업원 에 대한 일체 의 관리 책임 은 시공자 가 진다 . 8 . 5 . 2 당사 는 현장 대리인 및 기타 도급인 의 사용 인 또는 노무자 에 대하 여 공사 시행 또는 관리 상 부적당 하 다고 인정 될 때 는 충분 한 이유 를 명시 하 여 도급인 에게 그 변경 을 요구 할 수 있 다 . 8 . 6 공사장 관리 8 . 6 . 1 본 공사 에 필요 되 는 제반 안전 설비 는 도급인 의 부담 으로 행하 며 공사 시행 기간 중 취역 하 는 인원 의 재해 에 대하 여 는 도급 자 가 이 를 책임진다 . 8 . 6 . 2 공사 관리 는 근로 기준 법 , 근로 안전 관리 규칙 및 보안 법칙 에 의거 관리 한다 . 8 . 6 . 3 현장 소장 ( 현장 대리인 ) 은 항상 출입자 의 감시 , 사고 방지 , 화재 , 도난 예방 및 기타 풍기 위생 의 단속 에 충분 한 조치 를 취한다 . 8 . 6 . 4 인수 한 제 공작물 을 안 전하 게 보관 할 수 있 도록 필요 한 시설 을 해야 된다 . 8 . 6 . 5 공사 시공 중 에 도 모든 재료 를 항상 정리 하 여 현장 내외 를 깨끗이 청소 하 고 공사 완료 후 가설물 의 제거 , 기타 폐기물 일체 를 정리 한 후 준공 검사 를 받 아야 한다 . 8 . 7 공사 의 보고 : 도급인 은 매일 사용 자재 , 취업 노무자 수 및 공사 공정 에 관여 되 는 사항 에 대하 여 감독원 이 지시 하 는 양식 에 준하 여 지체 없이 보 고 하 여야 하 며 특히 본 공사 로 인한 관공서 에 신청 및 보고 할 사항 이 있 을 시 는 감독원 의 승인 을 얻 어 수속 하 여야 하 고 그 결과 를 반드시 보고 하 여야 한다 . 8 . 8 공사 의 기록 : 도급인 은 본 공사 의 착수 전 및 각 공정 마다 의 시공 현황 중 감독원 이 지정 하 는 부분 및 특기 할 만 한 사항 에 대해서 는 사진 을 촬영 , 정리 하 여 원판 과 함께 제출 토록 한다 . 8 . 9 철 거재 및 발 생재 : 본 공사장 내 의 장애물 은 감독자 의 지시 에 따라 제거 하 고 현장 에서 발생 된 폐기물 및 폐 자재 는 도급 자 부담 으로 처리 한다 . 8 . 10 도면 관계 및 보관 8 . 10 . 1 본 공사 는 설계 도면 으로 시공 하 되 , 시공 에 앞서 감독원 의 확인 을 얻 은 후 시공 에 임하 도록 한다 . 8 . 10 . 2 도급인 관계 도면 및 보관 에 만전 을 기할 것 이 며 변경 이 있 을 시 는 변경 사항 을 기입 하 고 변경 일 및 변경 이유 등 도 명확히 기록 해야 한다 . 8 . 10 . 3 도급인 은 변경 도면 이 추가 될 때 원도면 을 폐기 별도 보관 하 고 시공 에 차질 이 없 도록 현장 에서 빠짐없이 회수 하 여야 한다 . 8 . 10 . 4 도급인 은 도면 및 시방서 에 명기 하 지 않 았 거나 또는 의문 이 있 을 경우 에 는 감독자 의 지시 에 따라 시공 해야 한다 . 8 . 10 . 5 본 공사 시공 상 필요 한 부분 의 시공 도 , 현척 도 및 제작도 는 지체 없이 작성 하 여 감독관 의 승인 을 받 은 다음 공사 를 시행 한다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 13 OF 14 8 . 11 공사 변경 본 공사 시행 중 일체 의 변경 사항 에 대해서 는 당사 감독원 의 사전 승인 을 얻 어야 하 며 외국인 기술자 지시 가 있 을 시도 지체 없이 당사 감독원 의 승인 을 얻 고 시행 하 여야 한다 . 이미 시행 된 부분 에 대한 당사 감독원 의 수정 혹은 변경 요구 가 있 을 때 는 지시 에 항상 순응 해야 한다 . 8 . 12 공사 의 중지 본 공사 의 감독자 는 다음 사항 이 발생 할 때 공사 의 전부 혹은 일부 의 중지 를 명할 수 있 다 . 8 . 12 . 1 설계 변경 이 있 을 경우 8 . 12 . 2 도급인 이 공사 시공 에 관하 여 설계 도 및 시방서 또는 감독원 의 지시 에 순응 치 않 을 경우 8 . 12 . 3 기후 의 악조건 으로 공사 에 손상 을 줄 우려 가 있 을 경우 8 . 12 . 4 공사 종 사원 의 안전 을 위하 여 필요 하 다고 인정 될 경우 8 . 13 기타 사항 8 . 13 . 1 시공자 는 공사 기간 중 현장 정리 정돈 에 최선 을 다 하 여야 하 고 안전 관리 를 위해 유자격 안전관 리자 가 현장 에 상주 하 여야 하 며 안전 관리 소홀 에 기인 한 산업 안전 사고 에 대한 민형사 상 모든 책임 은 시공자 측 에 있 다 . 8 . 13 . 2 설치 착수 30 일 전 현장 을 방문 하 여 설치 관련 MASTER SCHEDULE ( 인원 , 시간 , 장비 표기 ) 을 제출 하 고 월별 , 주 별 공사 계획서 를 조선 내화 ㈜ 에 제출 하 여야 한다 . 8 . 13 . 3 본 공사 에 동원 할 모든 장비 , 공수 및 소모 자재 를 LIST - UP 하 여 설치 착수 10 일 전 에 조선내화 ㈜ 로 사업 부 에 제출 한다 . 8 . 13 . 4 시공자 는 월별 기성 서류 에 해당 증명서 를 유 첨 시켜야 한다 . 8 . 13 . 5 도면 혹은 시방서 수정 을 현장 에서 조선 내화 의 담당자 가 구두 혹은 서면 으로 통보 할 시 시공 업체 는 즉시 이 를 시공 에 반영 하 여야 한다 . 이 를 회피 하 여 발생 하 는 모든 책임 은 시공 업체 가 져야 한다 . 8 . 13 . 6 설치 도중 또는 시공 완료 후 간섭 에 의해 설계 변경 또는 수정 사항 이 발생 시 계약자 는 즉시 수정 해야 한다 . 8 . 13 . 7 현장 사무실 설치 에 필요 한 제반 비용 은 시공 업체 가 부담 하 고 LAY - OUT 은 승인 후 설치 해야 한다 . 8 . 13 . 8 공사 도중 또는 마무리 단계 에 시공 업체 의 능력 부족 혹은 무성의 로 인하 여 공기 지연 이 거의 확실 시 되 는 부분 에 대하 여 는 조선내화 가 이 를 시공 업체 에 통보 하 고 적절 한 타 시공 업체 를 동원 , 그 작업 을 실시 하 고 이 에 대한 비용 은 기성 에서 공제 처리 할 수 있 다 . REFRACTORY 설치 견적 시방서 Page 14 OF 14 8 . 13 . 9 작업 에 임하 는 시공자 와 모든 작업자 는 작업 에 임하 기 앞서 적절 한 안전 장구 를 착용 하 여야 하 며 안전 장구 를 지참 치 아니한 작업자 에 대하 여 구매자 의 감독자 는 현장 에서 퇴장 을 명할 수 있 으며 , 이 에 따른 작업 지연 은 계약자 의 책임 소관 이 다 . 8 . 13 . 10 시공자 는 공사 과정 에 대하 여 안전 사항 을 책임 있 게 준 수 하 고 안전사고 로 인한 형 사상 , 민사 상 문제 가 발생 하 였을 때 구매자 에게 어떠 한 피해 도 책임 도 지우 지 않 도록 한다 . 8 . 13 . 11 시공 중 에 발생 할지 도 모를 타 설치 업체 가 설치 해 놓 은 기계 및 자재 에 DAMAGE 를 입혔 을 때 이유 여하 를 막론 하 고 DAMAGE 를 입힌 시공 업체 가 이 를 변상 수리 하 여야 한다 . 8 . 13 . 12 시공 잘못 으로 자재 의 손실 을 초래 하 여 자재 가 부족 할 경우 , 시공자 가 무상 으로 자재 를 공급 해야 한다 . 8 . 13 . 13 시공 이 잘못 되 고 있 어 작업 을 중단 시켰 을 때 , 이 로 인해서 공기 에 문제 가 발생 될 시 이 는 시공자 의 책임 이 다 . 8 . 13 . 14 당사 감독원 의 검사 승인 후 일지 라도 시공 불량 으로 인한 사고 의 최종 책임 은 시공자 에게 있 다 . 8 . 13 . 15 설계 기준 의 변경 이 있 을 때 는 설계 변경 한다 . 8 . 13 . 16 모든 시설물 의 설치 기준점 은 설치 요 령서 및 감독원 의 지시 에 따라 설정 하 되 준공 후 조업 및 정비 를 고려 하 여 사후 관리 가 가능 한 위치 에 영구 보존 토록 설정 해야 한다 . 8 . 13 . 17 본 공사 는 원칙 적 으로 하도급 을 제한 하 며 불가피 한 경우 당사 의 승인 을 득한 후 시행 토록 한다 . 8 . 13 . 18 도급인 은 공사 에 임하 기 전 장비 에 대한 준비 를 현장 에 완료 한 후 시공 토록 한다 . 8 . 13 . 19 가설 건물 ( 가설 사무실 , 가설 창고 , 가설 목공실 ) 에 대한 시공 비용 은 도급인 의 부담 으로 한다 . 11 . 14 자세 한 사항 구두 설명 공유 하 기 글 요소