육상 선수 권 대회 D - 19 , 스타디움 주변 은 아직 도 … 
 2011 대구 세계 육상 선수 권 대회 개막 이 19 일 앞 으로 다가왔 지만 , 대회 가 열리 는 대구 스타디움 일대 는 지하 공간 개발 과 방송 센터 건립 을 위한 공사 가 마무리 되 지 않 아 어수선 모습 이 다 . 
 공사 가 예정 보다 계속 늦 어 지 면서 자칫 대회 운영 에 차질 이 빚어지 지 않 을까 우려 되 고 있 다 . 
 육상 선수 권 대회 개막 이 19 일 앞 으로 다가온 가운데 대회 개최 를 위한 모든 준비 는 마무리 단계 에 접어들 었 다 . 
 하지만 정작 경기 가 열리 는 대구 스타디움 주변 은 어수선 하 기 하 다 . 스타디움 주차장 의 지하 를 쇼핑 몰 등 으로 개발 하 는 지하 공간 개발 사업 이 아직 도 마무리 되 지 않 았 기 때문 이 다 . 
 현재 공정 률 이 99 % 가까이 됐 지만 , 아직 도 내부 공사 는 한창 이 다 . 당초 완공 계획 보다 한 달 정도 늦 은 것 이 다 . 
 공사 가 이렇게 늦 어 진 이유 는 올 들 어 잦 은 비 로 공사 시간 이 부족 했 던 데 다 무엇 보다 공사 인부 들 의 임금 체불 로 몇 차례 공사 가 중단 됐 기 때문 이 다 . 
 지하 공간 개발 사업 이 늦 어 지 면서 함께 입주 하 는 방송 센터 건립 도 차질 이 빚어지 고 있 다 . 
 방송 센터 는 당초 지난 4 월 말 준공 이 었 지만 , 계속 해 늦 어 지 고 있 다 . 
 방송 센터 는 당초 공사 를 모두 마무리 한 뒤 설치 된 장비 를 미리 점검 할 시간 을 가질 계획 이 었 지만 , 공사 가 계속 늦 어 지 는 바람 에 점검 시간 이 턱 없이 부족 하 게 됐 다 . 
 대구시 는 늦 어도 오 는 12 일 까지 는 모든 공사 를 마무리 해 대회 준비 에 는 차질 이 없 도록 하 겠 다는 입장 이 다 . 
 대구시 관계자 는 " 원래 계획 보다 공사 가 늦 어 졌 지만 , 대회 개막 전 에 는 모두 마무리 할 수 있 어 차질 이 없 을 전망 이 다 " 라고 밝혔 다 . 
 대회 개막 이 코 앞 에 다가 왔 지만 , 정작 경기장 주변 공사 는 제때 마치 지 못해 대회 운영 에 차질 이 빚어지 지 않 을까 우려 되 고 있 다 .