【 서울 = 뉴시스 】 전진우 기자 = 국방부 는 경북 성주군 초전면 롯데 스카이 힐 컨트리클럽 ( 성주 골프장 ) 소유 주인 롯데 상사 가 27 일 이사회 를 통해 주한 미군 사드 ( THAAD · 고고 도 미사일 방어 체계 ) 부지 제공 안건 을 승인 했 다고 밝혔 다 . 618 tue @ newsis . com 부지 공여 → 환경영향평가 → 포대 설계 → 실전 배치 부지 감정 평가 결과 ' 쉬쉬 '… 속전속결 지적도 【 서울 = 뉴시스 】 김태규 기자 = 롯데 측 이 주한 미군 사드 ( THAAD · 고고 도 미사일 방어 체계 ) 배치 부지 의 교환 을 승인 하 면서 사드 의 실전 배치 까지 남 은 과정 에 관심 이 모아 지 고 있 다 . 관건 으로 남 았 던 부지 교환 이 일 단락 되 면서 실전 배치 의 7 부 능선 을 넘 었 다는 관측 이 제기 된다 . 국방부 는 27 일 " 성주 C . C 측 으로부터 이 사회 개최 결과 , 사드 배치 부지 교환 을 승인 했 다는 내용 을 전달 받 았 다 " 며 " 이르 면 내일 께 교환 계약 을 체결 할 예정 " 이라고 밝혔 다 . 교환 계약 이 체결 된 이후 에 는 취득 한 부지 에 대한 용도 변경 등 행정 절차 를 거쳐 한미 주둔군 지위 협정 ( SOFA ) 에 따라 미군 측 에 부지 공여 절차 를 밟 게 된다 . 이후 환경영향평가 와 포대 설계 , 시설 공사 를 거쳐 실전 배치 수순 을 따르 게 된다 . 전문가 들 은 이 모든 과정 까지 최소 3 ~ 4 개월 이상 기간 이 걸릴 것 으로 내다보 고 있 다 . 부지 공여 절차 1 개월 , 환경영향평가 1 ~ 2 개월 , 성주 골프장 인근 기반 공사 를 포함 한 시설 공사 까지 통상 적 으로 소요 되 는 기간 에 따른 계산 이 다 . 이 같 은 계산 에 따른다면 예상 배치 시점 은 6 ~ 7 월 이 된다 . 하지만 이 보다 더 앞당겨질 수 도 있 다는 관측 도 제기 된다 . 부지 교환 이 당초 계획 보다 1 개월 정도 지연 된 점 을 감안 해 미 측 이 서두를 것 이 라는 판단 에서 다 . 미국 이 조기 대선 등 의 한국 의 불 안정 한 정치 상황 을 우려 해 최대한 신속 배치 에 나설 것 이 라는 전망 도 깔려 있 다 . 실제로 미군 은 기간 단축 을 위해 국방부 의 환경영향평가 기간 동안 사드 포대 의 기본 설계 작업 을 병행 할 것 으로 알려졌 다 . 국방부 는 롯데 이사회 결과 발표 와 동시 에 군사 보호구역 지정 이 이뤄질 수 있 도록 사전 작업 을 진행 해 온 것 으로 알려졌 다 . 병력 400 여 명 과 수송 헬기 를 동원 해 철조망 설치 작업 을 계획 한 것 으로 전해졌 다 . 혹시 모를 민간인 과 의 충돌 을 방지 하 고 조속 한 설치 를 위해 철조망 자재 를 헬기 로 나른다는 것 이 다 . 환경영향평가 과정 이 사드 포대 의 실전 배치 시기 를 좌우 할 것 으로 국방부 는 내다보 고 있 다 . 국방부 관계자 는 " 환경영향평가 는 하루 이틀 안 에 마무리 할 수 있 는 것 이 아니 다 . 최소 1 ~ 2 개월 의 과정 이 소요 될 것 으로 전망 된다 " 고 말 했 다 . 환경영향평가 법 에 는 국방부 장관 이 사업 시행 면적 이 33 만 ㎡ 이상 인 국방 · 군사 시설 사업 계획 을 승인 할 때 와 군사 기지 및 군사 시설 보호구역 , 민간 인 통제 선 , 비행 안전 구역 , 대공 방어 협조 구역 등 의 보호구역 을 지정 할 때 는 전략 환경영향평가 를 거치 도록 하 고 있 다 . 다만 공여 를 거쳐 주한 미군 의 기지 가 된다면 국내법 적용 이 어렵 다는 시각 도 있 어 이 과정 이 생략 될 가능 성 도 배제 할 수 없 다 . SOFA 에 는 주한 미군 이 한국 환경 법 을 ' 존중 ' 해야 한다고 만 명시 돼 있 다 . 미군 은 부지 공여 절차 가 마무리 되 면 성주 골프장 지형 에 관한 평가 를 토대 로 사드 포대 를 설계 한다 . 사드 운용 병력 을 위한 시설 도 여기 에 포함 된다 . 성주 골프장 에 배치 되 는 사드 는 주한 미 8 군 예하 35 방 공포 여단 이 운용 할 것 으로 알려졌 다 . 【 서울 = 뉴시스 】 안지혜 기자 = 국방부 는 27 일 경북 성주군 롯데 스카이 힐 컨트리클럽 ( 성주 골프장 ) 소유 주인 롯데 상사 가 이 사회 를 통해 주한 미군 사드 ( THAAD · 고고 도 미사일 방어 체계 ) 부지 제공 안건 을 승인 했 다고 밝혔 다 . hokma @ newsis . com 사드 포대 설계 가 완료 되 면 이 를 토대 로 시설 공사 를 한다 . 성주 골프장 이용객 들 이 쓰 는 숙소 나 편 의 시설 과 같 은 건물 도 되 도록 그대로 두 고 리모 델 링 을 통해 군사 시설 로 활용 하 는 방안 을 추진 중 인 것 으로 알려졌 다 . SOFA 에 따르 면 사드 전개 와 운용 비용 은 미군 측 이 부담 하 지만 , 부지 와 기반 시설 은 우리 정부 가 제공 하 게 돼 있 다 . 또 부지 조성 공사 와 기반 시설 공사 에 착수 하 게 된다 . 골프장 인근 에 진입로 등 기반 시설 도 갖춰져 있 어 기반 시설 공사 는 그리 오래 걸리 지 않 을 것 이 란 관측 이 지배 적 이 다 . 이 과정 에서 국방부 가 지나치 게 미군 을 의식 해 사드 배치 를 서두르 는 기색 이 역력 하 다는 지적도 제기 된다 . 롯데 측 과 부지 교환 계약 을 체결 하 기 위해서 는 감정평가 액 공개 가 선행 돼야 하 지만 이 를 생략 후 밀어붙이 고 있 다는 것 이 다 . 실제로 국방부 는 롯데 이사회 결과 가 전해 지 자마자 이튿날 교환 계약 을 체결 한다는 입장 을 발표 했 다 . 당초 1 월 초 에 감정평가 액 을 공개 하 고 교환 협상 에 나선다는 방침 이 었 지만 롯데 측 이 난색 을 표하 면서 스텝 이 꼬였 다 . 롯데 측 이 이 사회 를 연기 했 고 , 이 과정 에서 국방부 에 민감 한 사안 을 이유 로 감정평가 액 공개 를 미뤄 달 라고 요청 한 것 으로 전해졌 다 . 국방부 관계자 는 " 양측 의 감정평가 는 지난해 말 에 완료 됐 다 " 면서 도 " 다만 감정평가 결과 의 공개 여부 는 상대 인 롯데 측 과 도 걸려 있 는 문제 로 발표 할 수 있 을지 는 미지수 " 라고 말 했 다 . 국방부 는 감정평가 액 이 확정 되 면 이 를 40 일 이내 에 인터넷 에 공개 한 뒤 부지 교환 협상 에 나설 방침 이 었 지만 신속 한 배치 를 위해 이 를 스스로 어겼 다는 지적 을 피할 수 없 게 됐 다 . 국방부 당국자 는 이 와 관련 " 부지 교환 계약 이 체결 되 면 전반 적 인 상황 에 대해 설명 할 것 " 이라고 말 했 다 . kyustar @ newsis . com 뉴시스 뉴스 , 네이버 뉴스 스탠드 에서 도 만나 세요 뉴시스 SNS [ 페이스북 ] [ 트위터 ] < 저작권자 ⓒ 공감 언론 뉴시스 통신사 . 무단 전재 - 재 배포 금지 . >