화입 D - 42 일 , 4 월 26 일 . ' 잔 공사 ( 殘 工事 ) 리스트 ' 작성 이 끝났 다 . 항목 수 가 무려 500 개 였 는데 , 개선 공사 와 보완 공사 도 기다리 고 있 었 다 . 작 게 는 빗물 이 스며들 볼트 만 한 구멍 막 기 부터 , 크 게 는 송풍관 가대 ( 架臺 ) 보강 이나 드라이 피트 급수관 추가 에 이르 기 까지 … … . 그 동안 중량 설비 설치 에 만 신경 을 곤두세운 결과 였 다 .