금삼 인삼 엑스포 조직 위 , 전시관 · 주차장 조성 공사 박차 
 올 가을 전국 최대 의 ' 생명 에너지 대향연 ' 이 될 ' 2011 금산 세계인 삼 엑스포 ' 의 개막 이 70 여 일 앞 으로 다가온 가운데 조직 위원회 가 회장 조성 과 주차장 조성 에 박차 를 가하 고 있 다 . 
 2011 금산 세계인 삼 엑스포 조직 위원회 ( 권오룡 위원장 , 이하 조직 위 ) 는 개막 72 일 을 남긴 22 일 현재 인삼 엑스포 주 행사장 10 만 7000 ㎡ 의 부지 에 생명 에 너 지관 등 총 6 개 전시관 과 10 개 부대시설 , 체험 휴게 공간 조성 작업 이 본격 화 돼 토목 · 건축 공정 률 10 %, 전체 공정 률 40 % 에 이르 고 있 다고 밝혔 다 . 
 또 행사장 을 찾 는 관람객 들 의 주차 편의 를 위해 전체 25 만 6000 ㎡ 의 상설 및 예비 주차장 조성 작업 에 착수 했으며 , 인삼 엑스포 주차장 은 6 만 명 을 동시 에 수용 하 고 회전율 을 감안 하 면 하루 최대 13 만 명 까지 수용 할 수 있 다 . 
 인삼 엑스포 가 70 여 일 앞 으로 다가오 면서 조직 위 가 가장 신경 을 쓰 고 있 는 부분 은 엑스포 회장 조성 과 전시 연출 부문 이 다 . 
 조직 위 는 최근 금산읍 신대리 392 번지 일 대 인삼 엑스 포장 내 생명 에 너 지관 과 건강미 소관 등 주요 전시관 설치 를 위한 토목 공사 를 완료 한 데 이 어 전시관 줄기초 와 철근 배근 , 콘크리트 타 설 공정 을 마무리 한 상태 다 . 
 이 와 함께 이번 인삼 엑스포 최대 흥행 카드 가 될 것 으로 기대 를 모으 고 있 는 판타지 에니 메이 션 입체 영상관 과 기존 금산 인 삼관 리모 델 링 작업 에 착수 했 다 . 
 관람객 들 의 편의 를 위한 주차장 은 흙 깎 기 와 성토 , 보조 기층 포설 및 다지기 공사 를 실시 중 이 다 . 
 조직 위 는 또 개막식 주제 공연 과 출연 팀 공연 세부 내용 에 대한 조율 을 마치 고 본격 무대 연습 에 돌입 한 상태 다 . 
 특히 올해 장마 기간 이 예년 에 비해 길 고 또 많 은 양 의 비 가 예상 된다는 기상청 의 전망 에 따라 공사 기간 을 최대한 앞당겨 추진 하 기 로 해 회장 조성 에 차질 이 없 도록 한다는 방침 이 다 . 
 인삼 엑스포 를 위한 기반 시설 구축 과 함께 세계 각국 의 저명 한 학계 전문가 를 초청 , 국제 인삼 학술 심포지엄 준비 에 도 만전 을 기하 고 있 다 . 
 조직 위 는 중국 과 홍콩 , 일본 과 대만 , 베트남 등 주로 동안 아권 인삼 선호 지역 의 바이어 와 관람객 유치 에 도 역점 을 둬 이날 까지 모두 65 개 기업 을 유치 했으며 해외 바이어 유치 에 심혈 을 기울이 고 있 다 . 
 한편 , 행사 기간 내 현장 입장권 판매 의 불편 을 덜 기 위해 실시 하 고 있 는 입장권 예매 는 이날 현재 목표치 64 만매 가운데 27 % 인 17 만 3000 매 가 판매 됐 다 .