ㆍ 6 만 가구 입주 시작 됐 는데 새 처리장 은 아직 도 공사 중 경기 평택시 고덕면 고덕 국제 신 도시 1 단계 입주 가 지난 6 월 부터 시작 됐 지만 ‘ 고덕 공공 하수 처리장 ’ 공사 는 여전히 진행 중 이 다 . 공정 률 은 30 % 에 불과 하 다 . 기존 ‘ 장당 처리장 ’ 임시 사용 시 , 입주 늘 어 용량 초과 우려 LH 에 임시 저류 조 설치 요구 40 억 들여 2 년 쓰 고 버릴 판 경기 평택시 고덕 국제 신 도시 입주 가 지난 6 월 부터 본격 적 으로 시작 됐 지만 하수 처리장 은 아직 완공 되 지 않 아 ‘ 불통 행정 ’ 의 결과 라는 비난 이 커지 고 있 다 . 한국 토지 주택 공사 ( LH ) 와 평택시 가 하수 처리장 조성 을 놓 고 이견 을 보이 며 7 년 이 란 시간 을 허비 했 기 때문 이 다 . 결국 하수 처리장 완공 전 까지 신 도시 에서 발생 하 는 생활 하수 를 저장 하 기 위한 저류 조 를 임시 로 조성 키로 했 지만 사업비 낭비 라는 지적 이 나온다 . 고 덕신 도시 는 2020 년 12 월 까지 6 만 여 가구 ( 15 만 여 명 ) 의 입주 를 마치 게 되 지만 이곳 에서 나오 는 하수 를 처리 할 고덕 하수 처리장 의 공정 률 은 현재 30 % 다 . 준공 예정 은 2021 년 6 월 로 현재 기존 장당 하수 처리장 을 임시 사용 하 고 있 으나 이곳 도 용량 초과 가 예상 된다 . 애초 LH 는 2009 년 신 도시 조성 과 함께 처리장 을 완공 하 겠 다는 기본 계획 을 세웠 다 . LH 는 당시 신 도시 에서 발생 하 는 생활 하수 를 처리 하 기 위해 일 일 최대 하수 처리 용량 3 만 t 의 고덕 처리장 을 계획 했 다 . 이 에 시는 신 도시 에 위치 한 개방 형 장당 하수 처리장 으로 인한 민원 발생 을 대비 해 LH 에 통합 이나 장당 처리장 밀 폐식 을 제안 했으나 답 을 받 지 못했 다 . 고덕 처리장 조성 을 놓 고 이견 을 보인 LH 와 시 는 2016 년 에 야 2021 년 6 월 까지 약 2000 억 원 을 투입 해 4 만 1238 ㎡, 일 일 최대 하수 처리 용량 10 만 8000 t 규모 로 고덕 처리장 을 조성 하 겠 다고 협약 했 다 . 그러나 이 과정 에서 도 이견 은 계속 됐 다 . 시 는 신 도시 주변 으로 마을 이 형성 될 것 을 예측 해 LH 에 고덕 처리장 용량 을 13 만 ~ 15 만 t 으로 늘려줄 것 을 요구 했으나 받아들여 지 지 않 은 것 으로 알려졌 다 . LH 관계자 는 “ 글로벌 금융 위기 와 LH 통합 으로 사업 을 재 정비 하 다 보 니 시 와 충분 한 의견 을 나누 지 못한 것 은 사실 ” 이 라며 “ 새로 생기 는 마을 생활 하수 는 일정 부분 고덕 처리장 에서 처리 할 수 있 을 것 으로 예상 돼 용량 을 늘리 지 않 았 다 ” 고 말 했 다 . 결국 입주 가 시작 되 면서 문제 는 불거졌 다 . 평택시 는 지난해 12 월 장당 처리장 에 신 도시 하수 를 유입 하 기 위한 하수관 로 연결 을 불허 했 다 . 장당 처리장 하수 용량 초과 때문 이 다 . 장당 처리장 의 일 일 최대 하수 처리 용량 은 6 만 5000 t 으로 , 평소 2 만 여 t 의 여유 가 있 었 으나 기존 처리 지역 의 하수량 이 6 만 1000 t 까지 올라간 것 으로 확인 됐 다 . 다음 달 까지 1 단계 입주 3382 가구 의 생활 하수 5000 t 유입 시 용량 초과 로 정화 되 지 않 은 하수 가 하천 에 그대로 방류 될 것 을 우려 한 조치 였 다 . 결국 5000 t 규모 의 하수 를 임시 로 저장 할 저류 조 를 설치 할 수 밖에 없 었 다 . 40 억 원 을 투입 해 내년 2 월 에 만들 어질 이 저류 조 는 고덕 처리장 이 완공 되 면 폐쇄 돼 2 년 도 채 사용 하 지 못하 게 된다 . 시 관계자 는 “ 하수 처리 시설 은 도시 조성 시 기초 시설 로 , 신 도시 입주 전 통합 해 완공 했어야 하 는 아쉬움 이 든다 ” 며 “ 신 도시 하수 는 지난 3 월 부터 장당 에서 임시 로 처리 하 고 있 다 . 고덕 처리장 은 완공 뒤 시 에서 운영 하 게 되 는 만큼 공사 과정 에서 문제 가 없 었 는지 점검 해 주민 편의 를 제공 할 것 ” 이 라고 밝혔 다 . 글 · 사진 김동성 기자 estar @ kyunghyang . com ▶ 장도리 | 그림 마당 보 기 ▶ 경향신문 최신 기사 ▶ 기사 제보 하 기 © 경향신문 ( www . khan . co . kr ) , 무단 전재 및 재 배포 금지