충남 내포 신 도시 이전 기관 부지 계약 율 저조 
 2012 년 말 입주 를 시작 하 는 충남 도청 이전 신 도시 가 한국 토지 주택 공사 ( LH ) 의 착공 지연 으로 사업 이 차질 을 빚 으면서 이전 대상 기관 들 의 부지 계약 도 부진 을 면하 지 못하 고 있 다 . 
 충 남도 에 따르 면 도청 이 전 신 도시 인 내포 신 도시 로 이전 의사 를 밝힌 공공 기관 등 각 기관 과 단체 는 136 개 . 
 하지만 이 가운데 내포 신 도시 업무 시설 용지 를 분양 받 았 거나 분양 신청 을 한 기관 이나 단체 는 농협 중앙 회 와 택시 공제조합 , 보훈 회관 과 화물 운송 사업 조합 , 대전 CBS 등 10 곳 에 불과 하 다 . 
 그나마 지난해 하반기 부터 분양 에 들어간 업무 시설 2 지구 의 경우 개인 들 이 계약 에 뛰어들 면서 지금 까지 전체 면적 의 57 . 51 % 인 17 필지 , 4 만 8 , 374 ㎡ 가 분양 됐 다 . 
 충남 도 는 지난해 하반기 부터 업무 시설 용지 분양 에 들어갔 지만 대부분 의 기관 들 이 지난해 예산 편성 이 끝난 상태 여서 분양 율 이 기대 에 못 미친 것 으로 분석 했 다 . 
 또 올해 예산 편성 을 한 기관 들 이 부지 매입 에 나설 경우 연말 까지 는 업무 시설 2 지구 는 90 % 이상 분양 이 완료 될 것 으로 기대 하 고 있 다 . 
 하지만 문제 는 한국 토지 주택 공사 ( LH ) 가 공사 를 맡 은 업무 시설 1 지구 다 . 
 LH 는 당초 지난해 8 월 부터 업무 시설 1 지구 9 만 여 ㎡ 에 대한 공사 에 나설 계획 이 었 지만 지난해 하반기 재정 건 정성 문제 가 불거지 면서 착공 을 미루 고 있 다 . 
 또 공사 가 지연 되 면서 충남 도 는 업무 시설 1 지구 에 대한 분양 계획 도 아직 까지 세우 지 못하 고 있 는 상태 다 . 
 공사 가 계속 지연 될 경우 용지 분양 차질 로 이어지 고 입주 도 늦 어 질 수 밖 에 없 어 내년 말 내포 신 도시 출범 계획 에 도 차질 을 빚 을 수 밖 에 없 을 것 으로 보인다 . 
 다행히 LH 가 내포 신 도시 조성 공사 는 보류 대상 사업 에서 제외 해 사업 이 착공 될 것 으로 보이 지만 늦 어도 상반기 안 에 는 공사 가 시작 돼야 내포 신 도시 조성 도 차질 을 빚 지 않 을 전망 이 다 .