국제 과학 비즈니스 벨트 ( 이하 과학 벨트 ) 가 ‘ 기본 계획 ’ 을 확정 하 며 사업 구축 에 본격 시동 을 걸 었 다 . 하지만 부 지매 입비 와 우수 연구 인력 확보 등 앞 으로 풀 어야 할 문제 도 적 지 않 다 . 　 교육 과 학기 술부 는 최근 과학 벨트 위원회 를 개최 하 고 ‘ 과학 벨트 기본 계획 ’ 을 확정 했 다 . 기본 계획 은 전체 사업 추진 에 필요 한 계획 과 시책 을 공식 적 으로 종합 · 확정 한 것 이 다 . 　◇ 과학 벨트 윤곽 드러나 = 기본 계획 에 따르 면 중이온 가속기 는 신동 북쪽 , 기초 과학 연구원 은 둔곡 남쪽 에 배치 된다 . 또 산업 시설 은 신동 남쪽 과 둔곡 중심 · 북쪽 에 개발 된다 . 기초 과학 연구원 은 2017 년 까지 산하 연구 단 50 개 를 정하 고 , 인력 도 3000 명 규모 로 운영 키로 했 다 . 중이온 가속기 는 2017 년 까지 완공 하 고 , 1000 명 의 가속기 이용자 그룹 을 육성 할 계획 이 다 . 6 년 간 과학 벨트 사업 예산 5 조 1700 억 원 에 달한다 . 분야 별 로 △ 기초 연구 지원 3 조 5400 억 원 △ 연구 기반 조성 8700 억 원 △ 중이온 가속기 구축 4560 억 원 △ 기능 지구 지원 3040 억 원 등 이 다 . 교과 부 는 기본 계획 을 바탕 으로 내년 3 월 까지 관계 부처 , 지자체 등 과 협의 를 거쳐 과학 벨트 기본 계획 시행 계획 을 마련 할 계획 이 다 . 　◇ 가속기 , 기초 연 수장 선정 도 마무리 = 과학 벨트 의 핵심 시설 인 기초 과학 연구원 과 중이온 가속기 의 수장 도 본격 적 인 활동 에 들어갔 다 . 　 오세정 초대 기초 과학 연구 원장 은 “ 기초 과학 연구원 을 정부 연구소 의 새로운 모델 로 만들 겠 다 ” 며 “ 우수 과학자 의 직장 선호 도 1 위 , 노벨상 수상 및 근접 과학자 최대 배출 기관 이 라는 목표 를 세웠 다 ” 고 말 했 다 . 기초 과학 연구원 은 오 는 2017 년 까지 50 개 연구 단 이 단계 적 으로 설치 · 운영 된다 . 연간 예산 은 7000 억 원 규모 다 . 　 중이온 가속기 구축 사업 단장 에 는 김선기 서울대 물리 천 문학부 교수 가 선정 됐 다 . 김 교수 는 지난 25 년 간 해외 입자 가 속기 를 사용 한 여러 연구 에 참여 한 고 에너지 물리 ( 핵 · 입자 물리 ) 분야 의 전문가 다 . 신임 단장 은 이달 중 사업단 을 구성 하 고 중이온 가속기 상세 설계 에 들어갈 예정 이 다 . 　◇ 풀 어야 할 문제 도 산적 = 가장 큰 문제 는 거점 지구 부지 매입 비 분담 문제 다 . 기본 계획 에 따르 면 ‘ 기초 과학 연구원 과 중이온 가속기 부 지매 입비 는 거점 지구 개발 사업 시행 자 · 지자체 등 유관 기관 과 지속 적 으로 협의 ’ 한다고 명시 됐 다 . 　 정경택 과학 벨트 기획 단장 은 “ 재정 당국 에서 부 지매 입비 를 명확히 하 자는 얘기 가 있 었 다 ” 며 “ 하 지만 부 지매 입비 는 토지 규모 가 나와야 산정 이 가능 해 추후 시행 계획 에 반영 키로 했 다 ” 고 말 했 다 . 따라서 당초 기본 계획 을 통해 결론 날 것 으로 예상 됐 던 부 지매 입비 는 또 다시 내년 으로 미뤄졌 다 . 대전시 와 지역 일부 정치 권 은 과학 벨트 는 국책 사업 으로 부 지매 입비 는 정부 가 부담 할 것 을 요구 하 고 있 다 . 　 기초 과학 연구원 산하 50 개 연구 단의 우수 연구 인력 확보 도 문제 다 . 기초 과학 연구원 은 당장 내년 에 25 개 연구 단 을 구성 할 예정 이 다 . 필요 한 인력 만 1500 명 이 다 . 　 기초 과학 연구원 관계자 는 “ 기존 출연 연과 의 연계 를 위해 출연 연과 대학 에 연구원 파견 근무 를 제안 했 는데 출 연연 에서 대부분 거부 의사 를 보였 다 ” 고 말 했 다 . 출 연연 에서 우수 연구원 을 뺏길 수 있 다고 우려 한다는 설명 이 다 . 　 이 와 함께 기본 계획 에서 는 내년 과학 벨트 예산 을 4100 억 원 으로 잡 았 으나 국가 과학 기술 위원회 는 심의 에서 예산 을 2100 억 원 으로 삭감 했 다 . 삭감 된 예산 이 국회 에서 확정 되 면 당장 내년 25 개 연구 단 구축 에 도 차질 을 빚 을 수 있 다는 우려 다 . 　　< 표 > 과학 벨트 사업 추진 경과 　 2008 . 2 : 인수위 TF 에서 과학 벨트 조성 방안 마련 　 2009 . 1 . 13 : ‘ 국제 과학 비즈니스 벨트 종합 계획 ’ 확정 ( 제 29 회 국과 위 ) 　 2011 . 1 . 4 : 특별법 국회 통과 ( 2010 . 12 . 8 ) 후 공포 　 2011 . 4 . 7 : 국제 과학 비즈니스 벨트 위원회 구성 　 2011 . 5 . 16 : ‘ 과학 벨트 조성 사업 추진 계획 ’ 확정 ( 과학 벨트 위원회 ) 　 2011 . 6 ~ 10 : 기본 계획 수립 위해 전문가 로 분야 별 워킹 그룹 구성 〃 운영 　 2011 . 8 . 10 : ‘ 과학 벨트 협의회 ’ 구성 및 운영 ( 월 1 회 개최 ) 　 2011 . 11 . 21 ~ 28 : ‘ 과학 벨트 기본 계획 ( 안 ) ( 2012 ~ 2017 ) ’ 관계 부처 협의 　 2011 . 11 . 25 : ‘ 과학 벨트 기본 계획 ( 안 ) ( 2012 ~ 2017 ) ’ 공청회 개최 　 2011 . 12 . 2 : ‘ 과학 벨트 기본 계획 ’ 확정 　 윤대원 기자 yun 1972 @ etnews . com [ HOT 이슈 ] ㆍ진드기 , 보 고 있 나 ? ‘ 어린이 알레르기 는 이제 없 다 ’ ㆍ " 아이폰 휴대 하 면 불법 ? " 시리아 의 황당 한 아이폰 금지령 ㆍ미 연방 법원 , 애플 의 갤럭시 탭 판금 소송 기각 ㆍ노키아 루미아 710 , 국내 전파 인증 통과 … 크리스마스 전 나올까 ' No . 1 IT 포털 ETNEWS ' Copyright ⓒ 전자 신문 & 전자 신문 인터넷 , 무단 전재 및 재 배포 금지