도 6 을 참조 하 여 콘크리트 구조물 ( 3 ) 의 바람직 한 절단 순서 를 설명 하 면 , 콘크리트 구조물 ( 3 ) 의 절단 할 면 ( S 1 ~ S 9 ) 들 중 먼저 , 면 ( S 3 , S 7 ) 을 동시 에 절단 한 후 면 ( S 4 , S 6 ) , 면 ( S 1 , S 9 ) , 면 ( S 2 , S 8 ) 을 차례 로 절단 하 고 마지막 으로 면 ( S 5 ) 을 절단 한다 . 본 실시 예 에서 는 고로 ( 1 ) 의 선철 생산 을 멈추 지 않 고 선철 작업 을 지속 적 으로 진행 하 면서 먼저 , 면 ( S 1 , S 3 , S 4 , S 6 , S 7 , S 9 ) 의 절단 작업 을 수행 하 고 , 고로 ( 1 ) 의 선철 생산 을 중단 직전 에 나머지 면 ( S 2 , S 5 , S 8 ) 의 절단 작업 을 수행 한다 . 이 는 고로 ( 1 ) 의 조업 중단 을 최소 화 하 여 고로 의 조업 중단 으로 인한 손실 을 줄이 기 위함 이 다 .