자재관리 일반 1 . 공급원 과 품질 요건 ( 1 ) 수급인 이 공급 하 는 모든 공사 용 재료 나 자재 , 제조품 , 기계 류 는 계약 도서 및 이 시방서 에 명시 된 품질 조건 에 적합 해야 한다 . ( 2 ) 수급인 은 품질 보증 계획서 및 품질 시험 계획서 를 공사 착수 전 감독자 / 감 리원 에게 제출 하 여 공급원 등 에 대한 품질 시험 및 검사 사항 에 대하 여 승인 을 받 아야 한다 . ( 3 ) 승인 받 은 재료 , 자재 , 제조품 이나 기계 류 의 공급 자원 을 명기 한 제품 이 생산 이 중지 되 었 을 경우 는 감독자 / 감 리원 이 승인 한 다른 공급원 을 이용 해야 한다 . ( 4 ) 공사 에 사용 하 는 재료 는 특별히 지정 되 지 않 은 한 ｢ 산업 표준 화법 ｣ 에 의한 한국 산업 규격 표 시품 ( 이하 “ KS 표시 품 ” 이 라 한다 ) 또는 ｢ 건설 기술 관리법 제 25 조 ｣ 에 의한 품질 검사 전문 기관 또는 공인 시험 기관 에서 ｢ 산업 표준 화법 ｣ 에 의한 한국 산업 규격 에 따라 품질 시험 을 실시 하 여 KS 표시 품 과 동등 이상 의 성능 이 있 다고 확인 한 것 이 어야 한다 . ( 5 ) ｢( 4 ) 항 ｣ 에 적합 한 자재 로서 ｢ 녹색 제품 구매 촉진 에 관한 법률 ｣ 에 의한 녹색 제품 또는 ｢ 중소기업 진흥 및 제품 구매 촉진 에 관한 법률 ｣ 에 의거 우선 구매 요청 하 는 중소기업 기술 개발 제품 으로서 동종 품목 과 유사 한 가격 으로 성능 인증 을 받 고 성능 보험 에 가입 한 제품 은 우선 사용 할 수 있 다 . 2 . 골 재원 , 토취장 , 사토장 ( 1 ) 수급인 은 착공 후 빠른 시일 내 에 공사 에 사용 할 골 재원 ( 토취장 , 석산 , 하천 골재 등 ) 을 선정 하 여 관계 기관 의 골재 채취 허가 를 얻 어야 한다 . ( 2 ) 공사 에 사용 할 하천 골재 채취 료 는 골재 채취 허가 시 지불 한 단위 물량 에 대한 단가 를 기준 하 며 골재 채취량 은 공사 설계 도서 에 따라 산출 한 물량 을 기준 으로 한다 . ( 3 ) 수급인 이 공사 용 목적 으로 사용 한 토취장 , 사토장 또는 석산 은 관계 기관 의 규정 에 따라 원상 복구 해야 하 며 , 깨끗이 정리 해야 한다 . ( 4 ) 수급인 은 사용 후 원상 복구 할 때 에 는 산림청 의 산림원 상 복구 규정 에 적합 하 도록 조경 을 겸한 떼 붙임 및 식재 와 필요 한 배수 시설 계획 을 작성 하 여 관계 기관 의 승인 을 얻 은 후 감독자 / 감 리원 에게 보 고 하 고 정리 해야 한다 . ( 5 ) 사유지 를 골 재원 으로 사용 하 고 보상비 를 지불 하 는 경우 의 비용 은 실비 로 지불 하 며 인접 지역 의 하천 골재 채취 단가 를 고려 하 여 적정 한 가격 으로 산정 해야 한다 . 3 . 표본 , 시험 및 인용 시방서 ( 1 ) 수급인 은 공사 에 사용 할 모든 자재 는 공사 에 투입 하 기 전 에 시험 할 재료 의 표본 과 인용 할 시방서 나 시험 한 품질 보증서 를 감독자 / 감 리원 의 승인 을 얻 은 후 사용 해야 한다 . 감독자 / 감 리원 의 승인 없이 시험 하 지 않 은 자재 를 사용 한 공사 는 수급인 부담 으로 제거 해야 한다 . ( 2 ) 품질 보증서 ① 계약 조건 에 완벽 하 게 부합 하 는 품질 보증서 가 첨부 된 자재 나 기계 에 대하 여 감독자 / 감 리원 은 공사 용 으로 사용 승인 할 수 있 다 . 다만 품질 보증서 는 제조자 가 공인 기관 또는 공인 기관 이 인정 하 는 시험 기관 에 의뢰 하 여 시험 합격 한 보증서 로 발행 한 것 이 라야 한다 . ② 수급인 은 품질 보증서 에 의해 사용 승인 된 자재 또는 기계 에 는 포장 단위 마다 제조 번호 가 명시 된 품질 보증서 를 첨부 해야 한다 . ③ 감독자 / 감 리원 은 품질 보증서 에 의해 사용 승인 된 자재 또는 기계 라도 시험 할 수 있 으며 시험 결과 계약 조건 과 일치 하 지 않 는 것 으로 판단 되 면 사용 승인 을 거부 할 수 있 다 . ④ 감독자 / 감 리원 은 자재 또는 기계 의 품질 보증서 가 있 더라도 공사 수행 에 적합 하 지 않 을 경우 에 는 사용 을 승인 할 수 없 다 . 4 . 생산 공장 검사 ( 1 ) 감독자 / 감 리원 은 공급지 에서 자재 를 검사 할 수 있 다 . 제조 방법 의 타당 성 을 검사 하 기 위해 정기 적 으로 공장 을 검사 할 수 있 으며 자재 품질 시험 을 하 기 위해 표본 을 수집 할 수 있 다 . ( 2 ) 감독자 / 감 리원 이 공장 에서 검사 할 경우 수급인 은 다음 사항 을 준 수 해야 한다 . ① 수급인 과 생산자 는 감독자 / 감 리원 에게 협조 해야 한다 . ② 감독자 / 감 리원 은 제작 및 생산 부서 에 언제 라도 출입 할 수 있 어야 한다 . ③ 특별히 규정 되 어 있 을 경우 수급인 은 감독자 / 감 리원 에게 공장 에서 가까운 위치 에 사무실 을 제공 해야 한다 . 5 . 자재 의 저장 ( 1 ) 자재 는 그 공사 시 적합 하 고 품질 이 보장 되 도록 저장 해야 한다 . ( 2 ) 수급인 은 자재 를 저장 하 거나 반출 할 때 에 는 자재 가 파괴 되 거나 훼손 되 지 않 도록 하 고 이 물질 이 혼입 되 거나 자재 가 뒤섞이 지 않 는 방법 과 장비 등 을 사용 해야 한다 . ( 3 ) 저장 된 자재 는 저장 전 에 감독자 / 감 리원 의 승인 을 받 았 을 경우 에 도 공사 투입 전 에 다시 검사 할 수 있 는 위치 에 저장 해야 한다 . ( 4 ) 자재 의 저장 , 장비 및 플랜트 의 설치 를 위한 부지 는 감독자 / 감 리원 의 승인 을 얻 은 후 수급인 의 책임 으로 준비 해야 한다 . ( 5 ) 사유 재산 은 소유자 또는 임차인 의 서면 승인 없이 저장 장소 로 사용 할 수 없 으며 감독자 / 감 리원 이 요구 하 면 서 면 허가서 를 제출 해야 한다 . 또한 저장 장소 의 사용 이 완료 된 때 에 는 수급인 의 부담 으로 원상 복구 해야 한다 . ( 6 ) 자재 는 종류 별 로 저장 하 여 자재 입 고 , 반출 을 효율 적 으로 관리 할 수 있 도록 저장 해야 한다 . ( 7 ) 자재 저장 창고 에 는 입 고 , 반출 및 저장 현황 을 날짜 별 수불 현황 표 를 비치 하 고 자재 마다 현품 표 를 붙여야 한다 . 6 . 부적합 자재 의 저장 ( 1 ) 시방서 와 일치 하 지 않 는 모든 자재 는 부적합 한 자재 로 간주 하 며 공사 현장 에서 즉시 반출 토록 해야 한다 . ( 2 ) 수급인 은 부적합 한 자재 의 결함 이 시정 된 경우 에 도 감독자 / 감 리원 의 승인 없이 는 사용 할 수 없 다 . 7 . 지급 자재 ( 1 ) 수급인 은 공사 착공 즉시 시행 절차 에 따라 지급 자재 를 발주자 에게 신청 하 여 지급 받 아야 한다 . ( 2 ) 발주자 는 수급인 으로부터 지급 자재 의 지급 신청서 를 접수 하 였을 때 에 는 공사 에 차질 이 없 도록 지체 없이 지급 해야 한다 . ( 3 ) 수급인 은 지급 받 은 자재 를 지체 없이 공사 현장 자재 저 장소 로 운반 하 고 감독자 / 감 리원 에게 보 고 해야 한다 . ( 4 ) 수급인 은 지급 자재 를 손상 하 거나 , 유실 , 도난 방지 를 위하 여 보관 관리 해야 하 며 손실 또는 유실 , 도난 된 때 에 는 수급인 이 변상 해야 한다 . ( 5 ) 수급인 은 지급 자재 를 공사 에 사용 할 때 에 는 감독자 / 감 리원 의 승인 을 얻 은 후 사용 해야 한다 . ( 6 ) 수급인 은 지급 자재 수불 일보 와 사용 일보 를 시행 절차 에 따라 작성 하 여 감독자 / 감 리원 에게 보 고 해야 한다 . ( 7 ) 지급 자재 는 공사 시방서 에 명시 된 장소 에서 수급인 에게 인도 또는 공급 하 며 수급인 에게 인 도 된 후 의 자재 취급 및 보관 비용 은 그 자재 를 사용 하 는 공사 종류 의 계약 금액 에 포함 된 것 으로 한다 . ( 8 ) 수급인 은 지급 자재 를 인수 받 은 후 이 시방서 각 장 의 재료 저장 규정 에 따라 보관 , 관리 해야 한다 . ( 9 ) 지급 자재 의 공급 이 지연 되 어 공사 가 상당히 지연 될 우려 가 있 을 때 에 는 수급인 은 발주자 의 서면 승인 을 얻 은 후 자기 보유 의 자재 를 사용 할 수 있 다 . 자기 보유 자재 는 반드시 품질 확인 검사 를 실시 하 여 감독자 / 감 리원 의 승인 을 얻 은 후 사용 해야 한다 . ( 10 ) 발주자 는 ｢( 9 ) 항 ｣ 에 따라 대체 사용 한 자재 를 현품 으로 반납 하 거나 또는 대체 사용 당시 의 가격 에 따라 그 대가 를 준 공불 지급시 까지 수급인 에게 지급 해야 한다 . ( 11 ) 발주자 가 공급 한 자재 는 공사 계약 목적 외 에 는 사용 할 수 없 으며 공사 준공 후 잔여 자재 는 감독자 / 감 리원 의 지시 에 따라 즉시 반납 해야 한다 . ( 12 ) 수급인 은 지급 자재 를 인수 할 때 에 는 이 를 검수 하 고 그 품질 또는 규격 이 시공 에 적당 하 지 아니하 다고 판단 될 때 에 는 즉시 감독자 / 감 리원 에게 대체 요구 해야 하 며 공사 품질 관리 에 지장 이 있 는 부적합 한 자재 는 사용 할 수 없 다 . ( 13 ) 감독자 / 감 리원 은 필요 하 다고 인정 할 때 에 는 지급 자재 의 수량 , 품질 , 규격 , 인도 시기 , 인도 장소 를 변경 할 수 있 다 . 8 . 사급 자재 ( 1 ) 수급인 은 당해 공사 의 공정 계획 에 맞추 어 사급 자재 수급 계획서 를 작성 해야 한다 . ( 2 ) 공사 용 자재 ( 재료 , 부재 , 제품 및 설비 기기 를 포함 한다 . 지급 자재 를 제외 한다 . ) 의 사용 또는 설치 전 에 설계 도서 의 요구 조건 및 품질 기준 에 의 적합 성 을 확인 하 고 자재 선정 을 위한 검토 나 자재 의 품질 보증 을 위하 여 자재 공급원 승인 요청서 제출 대상 자재 는 자재 공급원 승인 요청서 를 제출 하 여 감독자 / 감 리원 의 승인 을 받 은 후 사용 또는 설치 해야 한다 . ( 3 ) 감독자 / 감 리원 은 공급원 서류 검토 결과 직접 공급원 의 공장 을 검사 ․ 확인 해야 한다고 판단 되 면 공급원 이 승인 된 자재 의 공장 검수 를 요구 할 수 있 으며 , 수급인 은 이 에 따라야 한다 . ( 4 ) 수급인 은 공장 검수 에서 미비 사항 이나 지적 사항 이 있 을 경우 이 를 시정 한 후 자재 반입 을 해야 하 며 , 불량 제품 을 반입 하 여 발생 한 비용 및 공기 에 대한 손해 는 수급인 이 책임 을 진다 . ( 5 ) 수급인 은 모든 자재 를 사용 예정일 7 일 전 까지 현장 에 반입 해야 한다 . 다만 품질 시험 이 필요 한 자재 는 선정 시험 소요 기간 을 추가 로 감안 하 여 반입 해야 한다 . ( 6 ) 수급인 은 자재 파동 이 예상 되 는 자재 는 공사 에 지장 이 없 도록 사전 에 구매 하 여 비축 해야 한다 . ( 7 ) 수급인 은 다음 의 자재 ․ 부재 에 대하 여 는 ｢ 건설 기술 관리법 제 24 조 제 2 항 ｣ 에 의거 국 ․ 공립 시험 기관 , 국가 공인 시험 기관 또는 품질 검사 전문 기관 이 발행 한 시험 성 적서 등 품질 보증 에 관한 자료 를 제출 하 거나 품질 시험 또는 검사 등 에 의한 확인 을 받 아야 한다 . ① 레디믹스트 콘크리트 ② 아스팔트 콘크리트 ③ 바다 모래 ④ 부순 토석 ⑤ 철근 및 에이치 ( H ) 형강 ⑥ 기타 주요 자재 ( 8 ) 수급인 은 품질 시험 또는 검사 등 에 의해 확인 을 받 은 품질 보증 대상 건설 자재 ․ 부재 가 발주자 의 품질 보증 / 관리 요구 조건 에 미달 하 는 경우 에 는 발주자 의 품질 요구 조건 에 만족 하 도록 해당 건설 자재 ․ 부재 를 검증 , 관리 해야 한다 . 9 . 폭발물 ( 1 ) 수급인 은 모든 폭발물 에 “ 폭발물 위험 ” 이 라 표시 하 고 총포 ․ 도검 ․ 화약 류 등 단속 법 에 의거 저장 하 고 취급 해야 한다 . ( 2 ) 수급인 은 폭발물 저장 방법 과 허가 를 얻 는 폭발물 은 수급인 의 책임 으로 운반 저장 해야 하 며 관계 기관 및 감독자 / 감 리원 의 사전 승인 없이 현장 에 폭발물 을 보관 저장 할 수 없 다 . ( 3 ) 수급인 은 폭발물 수급 현황 과 재고량 을 품목 별 , 위치 별 사용량 등 의 일 일 현황 을 명기 한 월별 보고서 를 감독자 / 감 리원 에게 제출 해야 한다 . 공유 하 기 글 요소