[ 천안 ] 아산시 공설 납골당 건립 을 둘러싸 고 지역 내 갈등 이 평행선 을 치닫 고 있 는 가운데 아산시 의회 가 시 의 사업 추진 방식 을 강하 게 질타 하 고 나섰 다 . 아산시 의회 총무 복지 위원회 ( 위원장 유기준 ) 는 최근 송악 납골당 건립 예정지 현장 조사 와 주민 의견 청취 등 을 거쳐 작성 된 ‘ 송악 아산 공설 납골당 조사 결과 보고서 ’ 를 시 에 제출 했 다 . 시 의회 는 보고서 에서 “ 담당 부서 의 업무 미숙 과 부서 간 업무 협조 미비 로 인해 예산 과 행정력 이 크 게 낭비 됐 다 ” 고 지적 했 다 . 시 의회 는 “ 납골 시설 은 주거 지역 으로 500 m 이상 격리 돼야 한다는 규정 에 따라 2005 년 3 월 둔포면 에 18 만 평 규모 의 주거 단지 조성 계획 수립 과 함께 둔포 납골당 사업 을 중단 해야 함 에 도 2006 년 9 월 까지 이 사업 을 계속 추진 했 다 ” 며 “ 이 는 부서 간 업무 협조 미비 로 인한 행정력 과 예산 낭비 의 전형 적 인 사례 ” 고 질타 했 다 . 이 어 “ 2006 년 4 월 둔포 공설 납골당 건축 설계 용역 에 착수 한 후 그해 7 월 에 는 건축 설계 용역 을 중지 해 놓 고서 는 다시 7 월 24 일 교통 용역 평가 에 착수 했 다가 9 월 에 교통 영향 평가 용역 을 중지 한 것 은 이해 할 수 없 는 일 ” 이 라고 말 했 다 . 시 의회 는 “ 주민 의 반 대로 1 차 공청회 가 무산 됐 다는 이유 로 그 후 에 단 한 번 의 공청회 도 열 지 않 고 사업 을 강행 했으며 사업 초기 부터 직접 당사자 인 마을 주민 들 을 상대 로 홍보 와 설득 을 하 지 않 고 외곽 지역 부터 홍보 를 시작 해 주민 들 의 행정 불신 을 초래 했 다 ” 고 덧붙였 다 . 시의 는 조사 결과 를 바탕 으로 “ 팽배 해진 행정 불신 을 그냥 놔두 고 는 사업 을 추진 하 긴 불 가능 하 다 ” 고 전제 하 고 “ 주민 과 의 의회 의 의견 을 겸허히 듣 고 공감대 를 형성 하 고 해결 점 을 모색 해 보다 효율 적 이 고 생산 적 인 공설 납골당 건립 사업 을 추진 할 것 ” 을 권고 했 다 . 유기준 아산시 의회 총무 복지 위원장 은 “ 만약 앞 으로 사업 추진 에 이 같 은 문제 가 발생 할 경우 조사 특위 를 즉각 구성 해 진상 을 낱낱이 파헤치 겠 다 ” 고 밝혔 다 . 한편 광덕산 납골당 반대 시민 대책 위원회 는 아산 시청 과 온양온천역 , 온양 관광호텔 사거리 앞 에서 1 인 시위 와 함께 광덕산 납골당 반대 서명 운동 을 벌이 고 있 다 . < 고경호 기자 >< 저작권자 ⓒ 대전일보 사 . 무단 전재 , 재 배포 , 본문 인용 등 의 행위 를 금 합니다 . >