' 사업자 유지 · 교체 ' 기로 에 선 청라 시티 타워 
 인천 청라 국제 도시 시티 타워 ( 전망 타워 ) 건설 사업 이 중대 한 갈림길 에 섰 다 . 현 사업 시 행자 에 계속 사업 을 맡길지 , 계약 해지 후 새로운 방식 으로 추진 할지 가 이달 안 에 결정 될 것 으로 보인다 . 
 5 일 LH 청라 영종 사업 본부 ( 이하 LH ) 에 따르 면 청라 시티 타워 ( 주 ) ( 보성 산업 컨소시엄 ) 와 의 계약 유지 · 해지 여부 를 이달 중 결정 할 계획 이 다 . 
 시티 타워 건설 사업 은 청라 호수 공원 일대 에 448 m 높이 의 고층 전망 타워 를 짓 는 것 이 다 . 청라 시티 타워 ( 주 ) 는 2016 년 10 월 시티 타워 및 복합 시설 건립 사업 시행 자 로 선정 됐 다 . 
 이듬해 부터 기본 · 실시 설계 , 풍동 실험 ( 풍하중 ) , 예비 공탄 성 실험 등 을 진행 했 다 . 그러 던 중 기본 설계안 이 와류 ( 바람 소용돌이 ) 에 취약 하 다는 실험 결과 가 나왔 다 . 
 이 문제 를 해결 하 기 위해 LH 와 청라 시티 타워 ( 주 ) 는 기반 시설 공사 를 진행 하 면서 설계 변경 을 추진 하 기 로 합의 했 다 . 
 시티 타워 건설 사업 이 설계 변경 으로 늦 어 지 는 것 을 막 기 위한 조치 다 . 문제 는 시공사 다 . 시티 타워 를 짓 는 건설사 는 초고층 건물 시공 실적 이 있 어야 한다 . 청라 시티 타워 ( 주 ) 는 초고층 건물 실적 이 있 는 포스코건설 과 양해각서 ( MOU ) 를 체결 해 LH 에 제출 했 다 . 
 하 지만 LH 는 " 양해각서 는 법 적 구속력 이 없 다 " 며 계약서 제출 을 청라 시티 타워 ( 주 ) 에 요구 한 상태 다 . 
 청라 시티 타워 ( 주 ) 의견 은 다르 다 . 청라 시티 타워 ( 주 ) 관계자 는 " 설계 와 공사 금액 이 확정 되 지 않 은 시점 에서 ( 포스코건설 등 어떤 업체 와 도 ) 계약 을 체결 하 기 는 어렵 다 " 면서 " 양해 각서 에 는 포스코건설 이 설계 부터 참여 하 고 기본 공사 도 함께 하 기 로 돼 있 다 . 구속력 이 있 다고 판단 한다 " 고 말 했 다 . 
 LH 는 청라 시티 타워 ( 주 ) 가 착공 을 위해 제출 한 서류 들 을 검토 중 이 다 . 보완 을 요구 한 서류 를 이달 중 으로 완벽 하 게 갖추 지 못하 면 계약 을 해지 할 수 있 다는 게 LH 의 입장 이 다 . 
 김인기 LH 청라 영종 사업 본부 장 은 지난 4 일 청라 2 동 행정 복지 센터 에서 열린 시티 타워 주 민설 명회 에서 " 현 사업자 가 ( 시티 타워 건설 을 ) 진행 하 는 것 이 가장 빠르 다 " 면서 도 " 새로운 사업 방식 으로 추진 하 는 것 도 검토 하 고 있 다 . 3 월 에 는 어떤 형태 로 든 결론 이 난다 " 고 했 다 . 
 청라 시티 타워 ( 주 ) 가 착공 을 위한 서류 를 완비 하 지 못하 면 계약 을 해지 할 수 있 다는 얘기 다 . 
 계약 해 지 는 사업 지연 으로 이어질 수 있 는 만큼 LH 는 신중 하 게 이 문제 를 검토 하 고 있 다 . 새 사업자 를 선정 하 려면 공모 기간 등 으로 인해 착공 이 2 년 정도 늦 어 지 기 때문 이 다 . 
 계약 해지 책임 소재 를 놓 고 청라 시티 타워 ( 주 ) 와 의 법 적 싸움 이 벌어질 수 도 있 다 . 한편 , 지난 4 일 설 명회 에 참석 한 청라 주민 들 은 시티 타워 착공 이 늦 어 지 고 있 는 것 과 착공 · 준공 시기 또한 불 투명 한 것 에 대해 거세 게 항의 했 다 .