저소득 부부 7 쌍 사랑 의 합동결혼식 ' 훈훈 '... 
 익산시 ( 시장 정헌율 ) 는 17 일 오후 3 시 에 신광 교회 글로리아 홀 에서 가족 과 하객 , 자원 봉사자 등 150 여 명 이 참석 한 가운데 저소득 부부 7 쌍 의 사랑 의 합동결혼식 을 개최 했 다 . 이번 행사 는 오래 전 부부 의 연 을 맺 고 도 . .. 
 김성중 ‘ 전라도 3 대 도시 익산 정체 성 확립 ’ . .. 
 중국 진출 기업 2 곳 , 익산시 로 ' U 턴 투자 '... 
 익산시 특별 교부세 추가 확보 ' 현안 사업 탄력 '... 
 청소년 이 바꾸 는 지역 사회 ‘ 청바지 ’... 
 바른 먹거리 기업 풀무원 , 국 식 클 분양 계약 . .. 
 6 . 13 지방 선거 를 앞두 고 익산 시장 선거 관련 여론 조사 가 잇따르 고 있 는 가운데 , 비슷 한 시기 에 실시 되 고 있 는 여론 조사 결과 가 의뢰 기관 에 따라 들쭉날쭉 형태 로 나타나 면서 지역민 들 을 혼란 스럽 게 하 고 있 다 . 특히 , ... 
 김성중 ‘ 전라도 3 대 도시 익산 정체 성 확립 ’ 출사표 . .. 
 김성중 전 익산 경찰 서장 이 ‘ 전라도 3 대 도시 익산 정체 성 확립 ’ 을 기치 로 익산 시장 선거 출마 를 공식 선언 했 다 . 김성중 예비 후보 는 16 일 오전 11 시 시청 프레스 센터 에서 기자 회견 을 열 고 “ 정체 성 이 . .. 
 4 야구 5 
 7 스포츠 4 
 9 자원 1 
 10 지도 3 
 황현 전 도 의장 ‘ 익산 을 익산 답 게 , 준비 된 시민 시장 . .. 
 익산 소방서 , 소방 안전 대책 최우수 기관 선정 . .. 
 동산동 행정 복지 센터 ‘ 새롭 게 문 열 어 ’... 
 국가 식품 클러스터 지원 센터 - 한국 농수산 식품 유통 공사 ‘... 
 익산 산단 진입 도로 , 행정 - 시공사 갈등 ‘ 차질 ’ 
 주 시공사 인 대림산업 과 의견 대립 6 차 분 계약 ‘ 지연 ’… 市 해결 방안 ‘ 고심 ’ 
 등록 일 2017 년 11 월 21 일 19 시 37 분 
 익산시 삼 기 · 낭산면 의 일반 산업 단지 에서 충남 논산시 의 연무 I . C 까지 연결 하 는 익산 일반 산업단지 진입 도로 개설 공사 가 행정 과 시공사 간 의 갈등 으로 차질 을 빚 고 있 다 . 
 김 철모 익산시 부시장 은 21 일 오전 시청 기자실 에서 간담회 를 갖 고 " 일반 산업단지 진입 도로 개설 공사 가 시공사 측 에서 도급 내역 을 일방 적 으로 변경 제출 하 고 있 어 6 차 분 계약 이 지연 되 고 있 다 " 며 " 주시 공사 인 대림산업 과 협의 를 진행 중 에 있 지만 요구 조건 을 수용 하 기 어려워 소송 이 불가피 할 것 으로 보인다 " 고 밝혔 다 . 
 익산 일반 산업단지 진입 도로 개설 공사 는 익산시 삼 기 · 낭산면 의 제 3 산업단지 를 시점 으로 충남 논산시 연무 I . C 까지 연결 하 는 공사 로 , 행정 과 시공사 간 의 갈등 으로 6 차 분 계약 이 지연 되 면서 공사 에 차질 을 빚 고 있 다 . 
 익산시 삼 기 · 낭산면 의 제 3 산업단지 를 시점 으로 충남 논산시 연무 I . C 까지 연결 하 는 이 공사 ( 연장 11 . 86 km / 로 폭 4 차 로 ) 는 지난 2012 년 부터 장기 계속 사업 으로 매년 차 수분 계약 을 맺 어 추진 돼 오 는 2019 년 준공 될 예정 이 었 다 . 
 이 공사 에 는 총 사업비 1 , 629 억 원 ( 공사 1209 , 보상 330 , 기타 90 ) 이 투입 되 며 2016 년 5 차분 까지 준공 돼 현재 59 % 의 공정 율 을 보이 고 있 다 . 
 이 사업 의 시공사 는 대림산업 ( 주 ) 외 3 개 사 ( 삼흥 종합 건설 ( 주 ) , 화신 ( 주 ) , 서영 종합 건설 ( 유 ) 로서 주 시공사 는 대림산업 ( 주 ) 이 며 2011 년 12 월 최저 가 입찰 방식 을 통해 69 . 368 % 로 낙찰 됐 다 . 
 그 동안 사업비 투자 는 대부분 국비 ( 809 억 원 ) 로 충당 해 왔으나 사업 의 시급 성 을 감안 해 2017 년 에 시비 150 억 원 을 편성 하 고 계속 해 연차 적 으로 200 억 정도 를 투자 해 2020 년 까지 완공 할 계획 이 다 . 
 이 사업 에 는 현재 까지 953 억 원 ( 국 809 , 도 27 , 시 117 ) 이 투자 됐 고 2017 년 150 억 원 과 앞 으로 526 억 원 이 투입 될 예정 이 다 . 
 하지만 시공사 측 에서 제 6 차 분 계약 체결 전 선결 조건 수용 을 요구 하 며 도급 단가 와 다른 시공 계획서 를 지속 적 으로 제출 하 는 등 사실 상 계약 이 거부 되 면서 공사 에 차질 을 빚 고 있 다 . 
 시공사 측 은 순성 토 운반 단가 변경 및 토 취 료 신규 반영 을 요구 하 며 시 에서 수용 할 수 없 다면 대한 상사 중재원 의 중재 에 따라 결정 되 기 를 바라 고 있 다는 게 익산시 의 설명 이 다 . 
 또한 시공사 측 은 일부 구간 토지 및 지장 물 의 보상 이 이루어지 지 않 은 상황 으로 공사 기간 에 영향 을 주 고 있 어 공사 기간 의 연장 과 그 에 따른 간접비 를 요구 하 고 있 다 . 
 이 에 반해 익산시 는 소송 을 원하 고 있 다 . 대한 상사 중재원 의 중재 는 서로 합의 하 에 중재 를 요구 하 는 것 으로 합의 가 되 지 않 을 경우 법원 의 판결 에 따르 도록 되 어 있 다는 게 소송 을 원하 는 이유 다 . 
 또한 토 취 료 신규 반영 은 금후 시행 분 에 대하 여 는 반영 할 계획 이 지만 , 순성 토 운반 단가 변경 은 발주 처 와 시공사 간 의견 차 가 있 기 때문 에 관련 법 을 다루 는 중앙 부처 의 의견 을 들 어 추후 협의 하 는 것 이 바람직 하 다는 판단 이 다 . 
 공사 기간 연장 요구 에 대해서 는 비록 발주 처 에서 지장 물 매입 후 공사장 을 제공 하 게 되 었 으나 , 현재 공사 중 인 사업 은 장기 계속 공사 로 차 수분 발주 를 하 게 돼 있 어 전적 으로 발주 처 책임 만 있 다고 볼 수 없 다는 주장 이 다 . 
 특히 시공사 측 에서 는 현장 여건 을 감안 한 시공 계획서 를 작성 해야 하 고 토지 미 매입 에 따른 시공 상 에 문제 가 있 을 것 으로 판단 될 경우 감리 단 통하 여 발 주청 에 실정 보고 를 했 어야 하나 이러 한 행위 가 미흡 했으며 , 또한 앞 으로 민원 수용 에 따른 설계 변경 또는 현장 여건 변화 로 설계 변경 등 이 예상 되 는 데 이 는 공기 연장 과 밀접 한 관계 가 있 기 때문 에 차후 검토 협의 가 바람직 하 다는 게 익산시 의 입장 이 다 . 
 그 동안 시 는 시공사 측 에 6 차 분 계약 을 정식 대로 체결 후 이견 이 있 는 부분 은 실정 보고 를 통하 여 협의 하 자는 의견 으로 계속 협상 을 해 왔 지만 더 이상 시공사 와 의 의견 대립 으로 공사 를 늦출 수 없 어 부득이 관련 법 절차 에 따라 부정당 업체 등 제재 를 취할 수 밖에 없 는 실정 이 라는 것 . 
 또한 그 동안 시공 한 순성 토 정산 요구량 이 시공사 와 감리 단 그리고 발주 부서 간 의견 이 서로 달라 시 자체 조사 를 실시 한 결과 여러 문제점 들 이 있 는 것 으로 판단 되 어 상급 기관 에 감사 를 의뢰 할 계획 이 며 감사 결과 에 따라 조치 할 계획 이 다 . 
 김 철모 부시장 은 “ 시 에서 부정당 업체 로 제재 할 경우 시공사 와 의 소송 이 불가피 할 것 으로 보이 고 , 이 로 인해 공사 도 장기간 중지 될 것 으로 예상 된다 ” 며 “ 조속 한 시일 내 공사 가 재개 될 수 있 는 방안 을 고심 하 고 있 다 ” 고 밝혔 다 . 
 시공사 관계자 는 “ 시 와 협의 하 고 있 으나 현재 상태 로 는 더 이상 의 공사 진행 은 어려울 것 으로 보인다 ” 며 “ 요구 한 사항 이 수용 되 면 공사 진행 은 당연 하 다 ” 고 말 했 다 . 
 산단 진입 로 공사 비리 업무 라인 ‘ 중징계 불가피 ’ 
 1 저소득 부부 7 쌍 사랑 의 합동결혼식 ' 훈훈 '... 
 2 김성중 ‘ 전라도 3 대 도시 익산 정체 성 확립 ’ . .. 
 3 중국 진출 기업 2 곳 , 익산시 로 ' U 턴 투자 '... 
 4 익산시 특별 교부세 추가 확보 ' 현안 사업 탄력 '... 
 5 청소년 이 바꾸 는 지역 사회 ‘ 청바지 ’... 
 6 바른 먹거리 기업 풀무원 , 국 식 클 분양 계약 . .. 
 7 황현 전 도 의장 ‘ 익산 을 익산 답 게 , 준비 된 시 . .. 
 8 익산 소방서 , 소방 안전 대책 최우수 기관 선정 . .. 
 9 동산동 행정 복지 센터 ‘ 새롭 게 문 열 어 ’... 
 10 공공 - 민간 아우르 는 청렴 문화 확산 ‘ 심혈 ’... 
 1 김대중 “ 엉터리 홍보 ” vs 정헌율 “ 발목 잡 기 . .. 
 2 이춘석 - 정헌율 號 신 청사 문제 ‘ 대립각 ’‥ 지방 . .. 
 3 익산 시장 여론 조사 들쭉날쭉 ‘ 헷갈리 는 민심 ’... 
 4 익산 시민 숙원 ‘ 신 청사 건립 ’ 첫 발걸음 . .. 
 5 KTX 혁신 도 시역 신설 논의 ‘ 중단 하 라 ’... 
 6 검찰 수사 받 는 ' 산단 진입 로 비리 ' 의혹 . .. 
 7 익산 산단 진입 도로 , 행정 - 시공사 갈등 ‘ 차질 . .. 
 8 ‘ 초법 적 언론 악법 만든 의회 ’ 규탄 . .. 
 9 ‘ 언론 재갈 조례 ’ 의회 통과 ‥‘ 개인 감정 발 . .. 
 10 ‘ 과도 한 자치 법규 제정 ’ 언론 재갈 물리 기 논 . ..