브라질 월드컵 , 공사 먼 지속 열리 나 
 2014 년 브라질 월드컵 본선 무대 를 향한 최후 의 경쟁 을 앞둔 가운데 개최 국 브라질 의 대회 준비 는 속도 를 내 지 못하 고 있 다 . 대회 가 2 년 앞 으로 다가왔 지만 인프라 공사 가 60 % 정도 에 그친 것 으로 나타났 다 . 
 24 일 브라질 정부 가 공개 한 보고서 에 따르 면 전체 101 개 인프라 공사 중 41 개 는 아직 첫 삽 도 뜨 지 못했 다 . 41 개 의 미착 공 공사 가운데 계약 이 체결 된 것 은 9 개 뿐 이 고 , 17 개 는 입찰 이 진행 중 이 다 . 하지만 15 개 공사 는 아직 까지 계획 단계 에 만 머물러 있 다 . 공사 가 끝난 것 은 겨우 5 개 에 불과 하 다 . 경기장 신 · 증축 과 도시 정비 , 공항 · 항만 확충 등 인프라 공사 예산 은 총 270 억 헤알 ( 약 15 조 원 ) 을 넘 는 것 으로 알려졌 다 . 
 앞서 브라질 일간지 폴 랴 데 상파 울루 는 지난 5 월 초 국제축구연맹 ( FIFA ) 이 작성 한 보고서 를 인용 해 경기장 공사 등 의 진 척도 가 매우 심각 한 수준 이 라고 보도 했 다 . 본선 을 치를 12 개 경기장 중 1 곳 을 제외 한 11 개 경기장 의 완공 이 예정 보다 늦 어 질 것 으로 예상 됐 다 . 이 는 브라질 의 뿌리 깊 은 관료주의 때문 이 라고 보 고서 는 지적 했 다 . 
 브라질 은 본선 에 앞서 내년 6 월 15 일 ~ 30 일 에 ‘ 월드컵 리허설 ’ 격 인 컨 페더레이션 스 컵 ( 대륙간컵 ) 를 개최 한다 . 이 때 까지 여전히 공사 가 더딜 경우 대회 개최 의 우려 가 더 커질 전망 이 다 .