동영상 뉴스 	 	 [ 앵커 ] 세월 호 를 육상 으로 옮기 기 위한 막바지 준비 작업 이 아직 도 굉장히 어렵 습니다 . 특히 선체 무게 가 관건 인데 , 어떻게 된 게 하룻밤 이 지나 면 무게 가 더 늘어나 는 상황 이 며칠 째 계속 되 고 있 습니다 . 현지 연결 하 겠 습니다 . 최규진 기자 , 해수부 가 어제 ( 4 일 ) 발표 한 선체 무게 가 1 만 4592 톤 입니다 . 그런데 정작 운반 장비 인 ' 모듈 트랜스포터 ' 업체 에 제공 한 수치 는 또 더 늘 었 다면서요 ? [ 기자 ] 그렇 습니다 . 저희 가 입수 한 자료 에 따르 면 세월 호 무게 는 1 만 6600 톤 으로 추정 됩니다 . 이 수치 는 세월 호 인양 업체 인 상하 이 샐비지 가 모듈 트랜스포터 업체 에 건넨 이메일 에 적혀 있 는데요 . 어제 해수부 가 밝힌 추정 치 보다 2000 톤 정도 많 은 수치 입니다 . 이 에 대해 해수부 는 저희 JTBC 취재진 에게 무게 추정 치는 계속 바뀔 수 있 다고 답변 했 습니다 . [ 앵커 ] 원래 처음 엔 선체 무게 가 1 만 3460 톤 이 라고 했 고 , 그래서 내부 바닷물 등 을 빼 면 기존 에 투입 키로 했 던 모듈 트랜스포터 로 감당 할 수 있 다는 게 해수부 입장 이 었 죠 ? [ 기자 ] 맞 습니다 . 선체 무게 를 정확히 측정 하 는 건 어렵 더라도 나흘 새 3000 톤 정도 의 수치 가 차이 가 나 는 건 문제 라는 지적 이 나옵니다 . 그 사이 해수부 는 추가 천공 에 도 실패 했 고 , 뒤늦 게 모듈 트랜스포터 24 대 를 추가 투입 했 는데요 . 하지만 모듈 트랜스포터 를 추가 투입 한다 하 더라도 어제 저녁 다시 산정 한 1 만 6600 톤 정도 의 무게 를 감당 하 기 어려울 것 이 라는 예상 이 나오 고 있 습니다 . [ 앵커 ] 게다가 앞 으로 변화 가능 성 이 있 다면 그 보다 더 무거워질 수 있 다는 건데요 , 이런 상황 이 왜 일어나 는지 쉽 게 이해 는 할 수 없 습니다 만 그렇 다면 더 많 은 무게 를 들 수 있 는 대용량 모듈 트랜스포터 로 바꿀 가능 성 은 없 습니까 ? [ 기자 ] 그 부분 에 대해 오늘 해수부 브리핑 에서 기자 들 질문 이 집중 됐 습니다 . 하지만 해수부 는 일단 기존 모듈 트랜스포터 를 투입 해 시범 운전 을 해 보 겠 다는 계획 입니다 . 당장 선체 무게 를 알 수 없 으니 지금 준비 된 모듈 트랜스포터 480 대 로 선체 를 일단 들어올려 보 고 들어올려 지 면 내일 이 라도 옮기 겠 다는 계획 입니다 . [ 앵커 ] 좌우지간 한 번 해 보 겠 다는 건데 , 우려 스럽 습니다 . 해수부 는 육상 거치 를 위한 사전 작업 에 이미 착수 했 습니까 ? [ 기자 ] 네 , 오후 6 시 쯤 부터 모듈 트랜스포터 가 진입 할 수 있 도록 운반선 을 부두 와 수직 방향 으로 90 도 틀 어서 다시 접안 했 습니다 . 조금 전 부터 는 모듈 트랜스포터 가 선체 밑 으로 진입 해 실제로 하중 테스트 를 시작 했 는데요 . 이 결과 에 따라 이르 면 내일 오전 부터 육상 으로 운반 을 시작 하 고 , 모레 쯤 엔 거치 를 끝낼 계획 입니다 . [ 앵커 ] 그런데 지금 준비 한 모듈 트랜스포터 로 실패 하 면 , 꼼짝없이 다음 소 조기 로 넘어가 는 건가요 ? 그럼 또 보름 을 기다려야 하 는 상황 인가요 ? [ 기자 ] 애초 해수부 는 마치 소 조기 가 아니 면 육상 거치 가 불 가능 한 것 처럼 말 해 왔 습니다 . 그러나 며칠 새 상황 이 변하 면서 말 이 바뀌 었 는데요 . 해수부 는 모듈 트랜스포터 를 전면 교체 해서라도 10 일 까지 는 거치 작업 을 끝낼 계획 이 라고 발표 했 습니다 . 다만 10 일 까지 안 되 면 다음 소 조기 가 시작 되 는 19 일 까지 기다려야 합니다 . [ 앵커 ] 그렇게 늦 어 지 면 여러 가지 로 지장 이 많이 생기 니까 거치 가 끝 나기 전 에 라도 선내 수색 을 할 수 있 다는 얘기 도 들리 는데 그건 어떻게 되 는 겁니까 ? 미수 습자 가족 들 과 합의 가 된 건가요 ? [ 기자 ] 해수부 와 선체 조 사 위 는 조금 전 오후 7 시 쯤 미수 습자 가족 들 과 의 면담 을 마쳤 습니다 . 선체 조 사 위 는 미수 습자 가족 들 이 생존자 진술 등 을 종합 해 추정 한 위치 와 인양 과정 에서 수중 촬영 등 을 통해 분석 한 위치 등 을 종합 해 분석 자료 를 내놓 을 계획 입니다 . 육상 거치 가 늦 어 지 는 것 과 별개 로 미수 습자 가 있 을 것 으로 추정 되 는 위치 에 대해 로봇 캠 등 을 투입 해 내부 상황 을 살펴볼 계획 입니다 . 최규진 ▶ JTBC 뉴스 공식 SNS [ 트위터 ] [ 페이스북 ] [ 유튜브 ] Copyright by JTBC ( http : / / jtbc . joins . com ) and JTBC Content Hub Co . , Ltd . All Rights Reserved . 무단 전재 및 재 배포 금지