시민 모금 ' 수원시 3 · 1 운동 조형물 ' 100 주년 기념 인데 … 내년 에 보 나 
 수원시 3 · 1 운동 · 대한민국 임시 정부 수립 100 주년 기념사업 추진 위원회 ( 이하 위원회 ) 가 시민 모금 방식 으로 추진 하 던 100 주년 기념 조형물 건립 사업 이 계획 된 건립 기한 을 넘겼 는데 도 여전히 ' 깜깜무소식 ' 이 다 . 
 위원회 는 올해 초 부터 수원 지역 항일 독립운동 의 가치 를 널리 알릴 기념 조형물 건립 을 위한 시민 모금 을 본격 적 으로 추진 해 왔 다 . 
 지금 까지 모인 금액 은 총 3 억 6 천 여 만 원 으로 , 모금 에 참여 한 시민 들 은 8 천 여 명 ( 중복 포함 ) 에 달하 는 것 으로 추산 된다 . 
 당초 위원회 는 광복절 ( 8 월 15 일 ) 에 맞춰 수원 시청 앞 올림픽 공원 에서 기념 조형물 제막식 을 개최 하 려 했으나 , 아직 수원시 경관 위원회 심의 통과 등 기본 적 인 행정 절차 조차 이행 하 지 못했 다 . 
 위원회 는 진행 과정 에 대한 별도 공지 도 하 지 않 아 모금 에 참여 한 시민 들 의 궁금증 만 커지 는 상황 이 다 . 
 위원회 측 은 이 에 대해 조형물 제작 을 맡 을 업체 선정 과정 이 예상 보다 늦 어 졌 기 때문 이 라는 설명 을 내놨 다 . 
 지난 2 월 께 공모 과정 에 돌입 했어야 광복절 에 맞춰 제막식 이 가능 했 지만 , 이 보다 두 달 늦 어 진 4 월 에 공모 절차 가 시작 된 데 다 선정 된 업체 와 소속 작가 간 협의 과정 도 예정 보다 길 어 졌 다는 것 이 다 . 
 위원회 는 늦 어도 11 월 께 조형물 설치 를 완료 한다는 계획 이 다 . 다만 , 경관 위원회 심의 에서 디자인 변경 등 가능 성 이 여전히 변수 로 남 아 있 어 해 를 넘길 수 있 는 여지 도 남 아 있 다 . 
 위원회 관계자 는 " 광복절 당일 행사 에서 ( 참석 한 ) 시민 들 께 조형물 건립 경과 에 대해 설명 을 드리 며 양해 를 구했 다 " 며 " 올해 가 지나 면 100 주년 기념 이 라는 취지 가 다소 퇴색 하 기 때문 에 우선 계획 은 11 월 학생 독립운동 기념일 ( 3 일 ) 과 순국선열 의 날 ( 17 일 ) 에 맞춰 제막식 을 하 는 것 " 이라고 말 했 다 .