" 인도 사업 이 란 게 다 그렇 습니다 . 그래도 일관 제철소 건설 계획 은 예정 대로 진행 될 것 입니다 . " 이구택 포스코 회장 이 최근 기자 들 과 만나 한 말 이 다 . 인도 를 한 번 이라도 경험 한 사람 들 은 이 말 에 고개 를 끄덕인다 . 포스코 가 인도 제철소 추진 을 위해 현지 법인 인 포스코 인디아 를 설립 한 지 8 월 로 만 2 년 이 지났 다 . 우여곡절 도 많 지만 사업 은 목표 를 향해 달려가 고 있 다 . 이달 초 에 는 인도 정부 에서 환경 허가 를 획득 해 다소 숨통 이 트이 게 됐 다 . 포스코 의 인도 제철소 사업 은 전 세계 가 주목 하 고 있 다 . 120 억 달러 라는 천문학 적 인 돈 이 투자 돼서이기도 하 다 . 그러나 인도 제철소 가 더 큰 의미 를 갖 는 것 은 다음 세대 철강 주도 권 을 누가 가져가 느냐 를 결정짓 는 사업 이 기 때문 이 다 . 사업 시작 2 년 을 맞 아 추진 현황 을 중간 점검 해본다 . ◆ 용지 조성 공사 착공 땐 건설 인력 재투입 = 포스코 가 인도 제철소 사업 추진 을 위해 현지 에 파견 했 던 인력 을 대거 철수 시켰 다 . 5 일 업계 에 따르 면 포스코 는 최근 현지 주재원 30 여 명 중 절반 정도 를 본사 로 발령 냈 다 . 이 에 따라 인도 현지 주재원 은 약 13 명 정도 로 줄어든 것 으로 확인 됐 다 . 포스코 측 은 이 에 대해 " 초기 인사 , 홍보 , 기획 , 대관 업무 등 지원 업무 를 담당 하 던 인력 들 을 현지 채용 인력 으로 대체 한 것 이 고 이 는 원래 장기 계획 에 있 던 사안 " 이 라며 " 인도 사업 은 변함없이 추진 될 것 " 이라고 설명 했 다 . 홍보 의 경우 현지 인 대체 계획 에 따라 2 명 의 인력 을 현지 채용 했 다고 밝혔 다 . 포스코 관계자 는 " 건설 관련 인력 은 포스코 인디아 에서 포스코건설 로 소속 이 바뀌 지 않 았 고 주재 지만 한국 으로 임시 변경 된 것 " 이라고 설명 했 다 . 이 관계자 는 " 용지 조성 공사 가 착공 되 면 이 인력 들 은 다시 인도 에 투입 된다 " 고 말 했 다 . 포스코 측 의 해명 에 도 불구 하 고 상당수 인력 이 철수 한 것 은 사업 추진 이 순탄 치 않 음 을 반영 한 것 으로 업계 는 보 고 있 다 . 한 철강업 계 관계자 는 " 이번 인력 철수 는 토지 매입 등 이 지지부진 하 자 포스코 가 인도 측 에 시위 성 으로 보여준 조치 성격 도 있 다 " 고 분석 했 다 . ◆ 토지 매입 , 광 권 확보 두 고지 남 아 = 포스코 를 가장 곤혹 스럽 게 하 는 것 은 일부 현지 주민 들 의 토지 수용 반대 움직임 이 다 . 여의도 5 ~ 6 배 크기 용지 를 확보 하 는 일 이 쉽 지 않 은 일 임 은 분명 하 다 . 포스코 측 은 " 토지 수용 에 반대 하 는 가구 는 400 여 가구 에 불과 하 다 " 며 " 10 월 말 국유지 용도 변경 이 완료 되 는 등 인도 정부 측 의 협조 를 잘 받 고 있 어 시간 문제 라고 본다 " 고 말 했 다 . 포스코 는 연내 용지 매입 을 완료 하 고 , 내년 초 착공 에 들어갈 예정 이 다 . 용지 매입 이 6 개월 이상 늦 어 지 고 있 지만 인도 사업 환경 을 고려 하 면 선방 하 고 있 다는 평가 다 . 조성식 포스코 인디아 사장 은 " 중앙 정부 , 연방 정부 , 주 정부 가 포스코 사업 을 적극 지원 하 고 있 다 " 며 " 이 들 의 노력 을 과소평가 해서 는 안 될 것 " 이라고 말 했 다 . 철광석 광 권 확보 문제 도 시급히 넘 어야 할 산 이 다 . 30 년 간 사용 할 수 있 는 6 억 ｔ 의 철광석 광 권 은 주 정부 의 승인 을 받 고 중앙 정부 승인 을 기다리 고 있 다 . 백승관 포스코 상무 는 " 주 정부 가 재 추천 을 해서 까지 광 권 을 받 을 수 있 게 노력 하 고 있 다 " 며 " 선신 청자 들 에 대한 의견 수렴 절차 를 거쳐 연말 께 중앙 정부 승인 이 날 것 으로 기대 한다 " 고 말 했 다 . 포스코 측 은 " 인도 중앙 정부 는 수상 직속 위원회 까지 만들 어 포스코 사업 을 적극 지원 하 고 있 다 " 며 " 내년 착공 에 는 문제 가 없 을 것 " 이라고 강조 했 다 . 포스코 는 2010 년 까지 1 단계 400 만 ｔ , 최종 1200 만 ｔ 규모 제철소 를 인도 에 건설 할 예정 이 다 . [ 박용범 기자 ] [ ⓒ 매일 경제 & mk . co . kr , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]