2008 신년 특집 / 건설 현장 을 가 다 - 한국가스공사 통영 LNG 기지 - 한국 가스 신문 
 홈 > 뉴스 > 기획 · 이슈 > 신년 특집 
 2008 신년 특집 / 건설 현장 을 가 다 - 한국가스공사 통영 LNG 기지 남부 권 천연가스 안전 · 안정 공급 메카 로 우뚝 서다 
 유재준 | jjyoo @ gasnews . com 
 [ 859 호 ] 승인 2008 . 01 . 04 00 : 00 : 00 
 총 40 만 평 부지 에 저장 탱크 10 기 상업 운전 , 6 기 추가 건설 진행 
 14 만 ㎘ 급 11 · 12 호기 , 20 만 ㎘ 급 13 · 14 호기 공사 中 
 지난해 12 월 착공 한 15 · 16 호기 2011 년 10 월 준공 
 온라인 ‘ 안전 카페 ’ 운영 … 현장 안전 위해 요인 제거 
 한국가스공사 통영 기지 는 1997 년 8 월 대우건설 과 공동 으로 경남 통영시 광도면 안정리 , 황리 일원 총 86 만 평 을 안정 국가 산업단지 로 지정 받 아 40 만 평 은 한국가스공사 가 LNG 기지 부지 , 나머지 46 만 평 은 대우건설 이 에너지 단지 , 조립 금속 단지 , 폐기물 처리 시설 등 의 산업 용 부지 로 조성 했 다 . 
 이 어 가스공사 부지 내 에 저장 탱크 3 기 ( 1 ~ 3 호기 ) , 기화 송출 설비 , 항만 시설 및 관련 부대설비 를 건설 하 는 ‘ 통영 기지 1 단계 건설 사업 ’ 을 성공 적 으로 완수 하 였 고 이후 확장 공사 를 단계 적 으로 진행 하 여 지난 2006 년 6 월 말 8 ~ 10 호기 저장 탱크 를 준공 하 여 상업 운전 하 고 있 다 . 
 현재 진행 중 인 공사 로 는 통영 기지 의 14 만 ㎘ 급 저장 탱크 인 11 , 12 호기 저장 탱크 및 부대설비 건설 공사 는 64 . 68 % 의 공정 률 을 보이 고 있 고 , 20 만 ㎘ 급 저장 탱크 인 13 , 14 호기 저장 탱크 및 부대설비 건설 공사 는 41 . 80 % 의 공정 률 을 보이 고 있 다 . 
 그리고 2006 년 5 월 이사회 의결 을 거쳐 건설 공사 기본 계획 이 확정 된 15 , 16 호기 저장 탱크 및 관련 부대설비 건설 공사 는 대림산업 ( 주 ) ( 75 %) 과 두산 중공업 ( 주 ) ( 25 %) 이 시공사 로 선정 되 어 2007 년 12 월 착공 했으며 2011 년 10 월 말 준공 예정 이 다 . 
 이번 사업 으로 통영 기지 는 도시 가스 용 및 발전 용 천연가스 수요 증가 와 전국 공급 망 구축 에 의한 천연가스 수요 급증 에 대비 한 저장 능력 확보 및 남부 지방 의 관말 압력 부족 을 해소 하 여 안정 적 으로 가스 를 공급 할 수 있 게 되 었 다 . 
 특히 , 국내 에너지 수급 여건 의 변화 및 수요 증가 등 을 반영 한 장기 천연가스 수급 계획 에 따라 LNG 저장 공급 시설 을 건설 하 여 보다 경제 적 이 고 효율 적 으로 천연가스 를 공급 하 게 될 전망 이 다 . 
 또한 건설 현장 의 안전 확보 는 공사 를 적 기 에 추진 하 고 품질 을 확보 하 는 것 만큼 이나 매우 중요 하 므로 가스공사 기지 건설 사무소 ( 소장 차 승구 ) 는 전 직원 의 실천 적 안전 생활 화 및 무재 해 현장 실현 을 위하 여 사무소 전 직원 을 대상 으로 일 일 현장 안전 순찰 담당자 를 지정 · 운영 하 고 있 다 . 
 이 와 함께 현장 안전 위해 요인 의 발주자 · 시공사 간 공유 및 안전 의식 강화 를 위해 온라인 상 안전 관련 카페 ( cafe . daum . net / tysafety 1 ) 를 운영 하 여 현장 안전 위해 요인 사례 를 주기 적 으로 전파 하 고 있 다 . 
 고객 만족 경영 의 차원 에서 시공사 ( 협력 업체 포함 ) 와 분기 별 친선 체육 행사 를 개최 하 여 유대 를 돈독히 강화 하 고 있 으며 , 아울러 내부 고객 인 직원 의 만족 과 조직 활성 화 를 위하 여 즐거운 일터 를 만들 고자 사무소 내 칭찬 릴레이 운동 을 전개 하 고 있 다 . 
 이 와 함께 매월 직원 들 의 생일 을 축하 하 는 조촐 한 다과 시간 을 함께 보내 며 , 직원 들 의 결혼기념일 에 는 축하 꽃바구니 를 집 으로 보내 는 등 세심 한 관심 을 통해 직원 들 의 사기 를 진작 시키 고 , 직원 들 과 의 간담회 시간 등 을 통하 여 직원 들 의 작 은 고충 에 도 귀 기울이 도록 노력 하 고 있 다 . 
 또한 지역 사회 에 기여 하 기 위한 노력 의 일환 으로 통영 국제 음악제 지원 , 노인 무료 급식 및 사랑 의 도시락 배달 봉사 활동 을 매월 시행 하 고 있 고 , 전 직원 1 인 1 결연 급여 공제 기부금 으로 장애 인 보호 시설 인 자 생원 과 모자 보호 시설 인 신 애원 등 에 정기 적 으로 지원 및 함께 하 는 봉사 활동 을 펼치 고 있 다 . 
 이 와 함께 방학 기간 결식아동 지원 , 기지 인근 농촌 봉사 활동 ( 마늘 뽑 기 등 ) 및 1 사 1 산 운동 의 일환 으로 벽 방산 청소 활동 을 통하 여 지역 사회 의 일원 으로써 최선 을 다 하 고 있 다 . 통영 기지 는 앞 으로 가스 공사 가 존재 하 는 한 회사 비전 인 ‘ 고객 과 함께 하 는 글로벌 KOGAS ’ 의 핵심 가치 를 내재 화 하 고 행동 의 원칙 으로 삼 아 공기업 의 사회 적 책임 을 다 하 여 나간다는 방침 이 다 . 
 ■ 한국가스공사 통영 기지 건설 사무소 - 차 승구 소장 
 20 만 ㎘ 급 대용량 저장 탱크 완벽 한 품질 확보 자신 
 “ 평택 , 인천 에 이어 세 번 째 인 통영 기지 는 천연가스 를 안정 적 으로 전국 에 공급 하 기 위한 필수 적 인 시설 로서 , 지상 식 LNG 저장 탱크 로 는 국내 최초 로 건설 되 는 20 만 ㎘ 급 대용량 저장 탱크 의 완벽 한 품질 확보 를 위해 기술 표준 화 등 시공품 질 향상 에 노력 하 고 있 습니다 ” 
 가스공사 통영 기지 건설 사무소 차 승구 소장 은 무엇 보다 도 안전 이 최우선 인 만큼 무재 해 현장 을 만들 기 위해 건설 현장 안전 관리 에 최선 을 다 하 고 인재 양성 , 합리 적 인 노사 문화 정착 , 고객 만족 을 위하 여 노력 할 방침 이 라고 강조 했 다 . 
 “ 2006 년 6 월 착공 한 통영 기지 # 13 , 14 호기 저장 탱크 건설 공사 는 국내 최초 의 지상 식 20 만 ㎘ 급 국산화 탱크 로서 우리 회사 의 LNG 저장 탱크 에 대한 설계 및 시공 능력 을 대내외 에 유감없이 발휘 할 기회 로 생각 하 고 있 습니다 ” 
 차 소장 은 이 를 위하 여 대용량 의 저장 탱크 에 대한 철저 한 분석 과 기존 14 만 ㎘ 급 지상 식 저장 탱크 의 풍부 한 건설 경험 을 토대 로 시공 개선 과제 를 사전 에 도출 개선 하 고 성공 적 으로 사업 을 완수 함 으로써 기술 축적 및 전문가 양성 을 통해 해외 사업 진출 에 발판 이 되 고자 한다고 ” 고 밝혔 다 . 
 또한 올해 4 월 부터 건설 현장 순찰 및 안전 위해 요소 를 사전 발굴 조치 를 위하 여 공사 조직 과 는 별도 로 안전 위해 요소 발굴 단 을 운영 하 고 있 다 . 작업자 의 어려움 을 몸소 체험 하 기 위해 아침 체조 , TBM ( Tool Box Meeting ) 에 참여 하 여 안전 의 중요 성 을 가일층 강조 하 는 교육 을 시행 하 는 차 소장 은 공사 준공 까지 철저 한 건설 현장 안전 관리 로 무재 해 현장 이 되 도록 최선 을 다 한다는 방침 이 다 . 
 ■ 대우건설 - 윤종 형 현장 소장 
 쾌적 한 작업 환경 유지 , 최상 시공품 질 확보 
 “ 현장 준 공시 까지 사고 없 는 무재 해 현장 을 달성 하 기 위해 건설업 안전 보건 11 대 기본 수칙 에 입각 하 여 매일 작업 전 TBM 을 통한 안전교육 및 점검 , 작업 후 정리 정돈 의 실천 으로 안 전하 고 쾌적 한 작업 환경 을 유지 하 여 자율 적 인 안전 관리 문화 를 추구 하 고 있 습니다 ” 
 대우건설 윤 소장 은 특히 현장 의 가 시설물 , 가설 전기 , 수공구 , 건설 장비 , 와이어로프 및 소화기 등 에 대해서 는 매주 특별 점검 을 실시 하 여 항시 안 전한 상태 로 사용 될 수 있 도록 중점 관리 하 고 있 다고 설명 했 다 . 
 여러 가지 안전 활동 중 일 일 안전 당번제 도 및 담당 구역 책임 제도 는 직원 전원 의 안전 관리 에 대한 자율 적 인 사고 와 책임 의식 을 부여 하 여 열정 적 인 참여 를 유도 하 고 있 다 . 
 지역 주민 의 일자리 창출 등 으로 고용 안정 화 를 꾀하 고 , 산업단지 건설 에 따른 환경 파괴 를 최소 화 하 기 위해서 친환경 적 인 건설 시스템 도입 및 도서 지역 초등학교 에 어린이 신문 보내 기 , 안정천 청소 및 추수기 대민 지원 등 으로 지역 주민 과 함께 하 며 지역 개발 에 도 힘쓰 고 있 다는 게 그 의 설명 이 다 . 
 “ 2008 년 도 무 자년 에 는 탱크 외조 ( Prestressed Concrete ) 공사 가 완료 되 고 , 탱크 내조 공사 의 가장 중요 한 부분 인 9 % Ni Plate 설치 공사 가 본격 적 으로 시작 되 는 해 입니다 . 시공품 질 확보 를 위한 철저 한 용접 품질 관리 및 전체 근로자 의 동참 을 유발 하 는 안전교육 및 순찰 강화 에 의한 무 재해 를 실현 하 고 , 현장 작업장 의 구획 화 및 공장화 에 의한 정리 정돈 철저 로 쾌적 한 건설 현장 의 환경 조성 을 위해 노력 하 고 있 습니다 ” 
 전국 주배 관망 건설 공사 , 지상 식 및 지 중식 LNG 저장 탱크 건설 공사 를 통털 어 국내 건설 회사 중 가스공사 의 발주 공사 를 가장 많이 수주 , 수행 한 회사 로 수십 년 간 같이 일 해 온 만큼 서로 가 관련 절차 및 조직 문화 에 익숙 하 여 있 어 어떠 한 공사 도 유기 적 인 협조 체제 하 에 원만 하 게 대처 해 오 고 있 다며 순조 로운 공사 를 자신 한 윤 소장 은 향후 에 도 지속 적 으로 가스 공사 의 발주 공사 를 수주 하 여 축적 된 기술 능력 을 십 분 발휘 할 수 있 는 기회 를 갖 고 싶 다고 포부 를 밝혔 다 . 
 ■ 현대건설 - 김영규 현장 소장 
 다양 한 신 공법 개발 적용 , 기술 개선 에 최선 
 “ 현대건설 은 1947 년 창사 이래 지난 60 년 간 국내외 의 수많 은 역사 적 인 프로젝트 를 성공 적 으로 수행 하 여 국내 에서 는 물론 해외 에서 도 건설 한국 의 위상 을 드높여 왔 습니다 . 통영 기지 에서 설계 적용 되 어 건설 하 는 20 만 ㎘ 급 지상 식 LNG 저장 탱크 를 공사 하 면서 다시 한 번 현대 건설 의 위상 에 맞 는 기술력 과 저력 을 발휘 하 고 있 습니다 ” 
 현대건설 김영규 소장 은 현장 의 운영 방침 으로 안전 과 품질 을 최우선 에 두 고 있 으며 , 안전 은 작업 전 안전 확보 , 작업 중 안전 관리 , 작업 후 정리 정돈 을 기본 으로 하 여 공정 보다 우선 하 여 강조 했 다 . 특히 품질 은 고객 만족 의 극대 화 를 목표 로 공정 보다 앞서 강조 했 다 . 
 매월 안전 점검 의 날 행사시 우수 근로자 를 선발 하 여 포상 을 실시 하 고 있 으며 ‘ 근로자 손잡 아 주 기 ’, 근로자 자녀 의 현장 방 문후 ‘ 아빠 힘내 세요 ’ 행사 등 주입식 이 며 강압 적 안전 이 아닌 근로자 에게 감성 적 으로 한발 다가서 는 방법 으로 안전 관리 를 수행 하 고 있 다 . 
 이 같 은 현장 운영 방침 아래 180 톤 / 시간 용량 의 기화 송출 설비 를 최단기간 인 15 개월 에 준공 하 는 성과 를 거뒀 으며 , 2007 년 12 월 20 일 현재 무재 해 100 만 시간 을 달성 했 다 . 김 소장 은 기존 의 방식 에 안주 하 지 않 고 발주 처 와 협력 을 통하 여 기술 개선 제안 의 지속 적 인 실시 로 LNG 기술 발전 을 위하 여 다양 한 신 공법 을 개발 하 여 적용 및 적용 계획 중 이 라고 설명 했 다 . 
 대표 적 으로 LNG 기술 발전 을 위해 Roof Rafter 의 설치 방법 을 기존 3 개 에서 4 개 를 한조 로 설치 하 는 방법 으로 개선 하 고 공정 검토 를 실시 해 탱크 바닥 플레이트 를 루프 인 양전 설치 를 계획 하 고 있 으며 탱크 내부 의 작업자 환경 을 획기적으로 개선 해 근로자 건 겅관리에도 세심 하 게 배려 하 고 있 다 . 
 김 소장 은 “ 건설 이 라는 것 은 사람 이 우선 인 직종 ” 이 라며 전 공정 무재 해 , 최상 의 품질 확보 및 공기 내 의 성공 적 인 준공 을 이루 기 위해 본인 은 물론 전 직원 이 일치단결 하 여 최선 을 다 하 고 있 다고 말 했 다 . 
 ■ GS 건설 - 최 정채 현장 소장 
 과학 적 인 건설 공정 관리 수립 해 시행 
 GS 건설 최 소장 이 진행 하 고 있 는 통영 기지 11 · 12 호 탱크 건설 현장 은 현재 68 % 의 진행 률 을 보이 고 있 다 . 
 “ 통영 기지 11 · 12 호 탱크 는 지상 식 14 만 ㎘ 급 으로 2009 년 1 월 말 준공 예정 이 며 총 공사비 는 1423 억 원 정도 입니다 ” 
 그 는 과학 적 인 건설 공정 수립 을 위해 2006 년 4 월 구축 된 TPMS ( Total Project Management System ) 를 현재 전 현장 에 적용 , 일 주일 또는 한 달 단위 로 이뤄지던 기존 의 공정 관리 방식 에서 벗어나 건설 현장 에서 이뤄지는 하루하루 의 업무 상황 을 한눈 에 살펴보 고 필요 한 자재 와 인원 , 장비 조달 계획 을 세울 수 있 도록 도와 준다고 밝혔 다 . 
 최 정채 소장 은 IT 기술 을 건설 에 접목 시킨 이 시스템 은 업무 의 효율 성 과 생산 성 의 획기 적 인 향상 으로 원가 절감 은 물론 협력 회사 와 의 상생 관계 와 투명 경영 을 실현 해 새로운 건설 문화 를 선도 하 고 있 다고 설명 했 다 . 
 “ 현재 전 세계 적 으로 LNG 소요량 이 증가 하 고 있 고 우리 나라 의 경우 LNG 추가 확보 를 위한 비축 일수 확대 조치 에 따라 지속 적 인 LNG 저장 탱크 의 추가 발주 가 예상 되 고 있 습니다 . 그러나 사상 최대 의 조선업 계 호황 및 플랜트 경기 의 활황 으로 인해 자재 수급 및 전문 용 접사 의 확보 가 매우 어렵 고 기능 인력 이 점차 고령 화 되 는 추세 가 현장 에서 의 어려운 숙제 입니다 ” 
 특히 모든 건설 현장 이 안전 , 품질 , 공정 관리 는 기본 이나 통영 기지 건설 현장 의 2008 년 중점 추진 과제 는 공정 관리 라고 강조 했 다 . 따라서 철저 한 공정 관리 를 위하 여 현장 에서 실제로 진행 되 고 있 는 하루하루 의 업무 를 시스템 에서 계획 하 고 추적 관리 할 수 있 는 ‘ 일 일 작업 관리 ’ 를 기반 으로 그날 의 업무 수행 에 필요 한 자재 및 인원 , 장비 의 계획 과 실행 을 지원 하 여 적시 에 투입 할 수 있 는 체계 를 구축 하 여 공정 관리 를 실시 하 고 있 다 . 
 “ 또 하나 는 환경 관리 입니다 . 환경 으로 인한 피해 가 없 도록 건설 폐 자재 를 철저히 분리수거 하 는 것 은 물론 이 며 매주 1 회 현장 에서 환경 관리 운동 을 실시 하 고 있 습니다 ” 
 ● 통영 기지 건설 사무소 주요 사업 내용 
 ◇ # 11 , 12 호기 LNG 저장 탱크 건설 공사 
 ｏ 공사 기간 : ’ 05 . 8 ~’ 09 . 1 
 ｏ 계약 금액 : 1565 억 8500 만 원 ( VAT 포함 ) 
 ｏ 시 공 사 : GS 건설 ( 주 ) 
 ｏ 시설 규모 : LNG 탱크 14 만 ㎘ 급 × 2 기외 부대설비 
 ◇ # 13 , 14 호기 LNG 저장 탱크 건설 공사 
 ｏ 공사 기간 : ’ 06 . 6 ~’ 10 . 8 
 ｏ 계약 금액 : 2840 억 2900 만 원 ( VAT 포함 ) 
 ｏ 시 공 사 : ( 주 ) 대우건설 , 현대건설 ( 주 ) 
 ｏ 시설 규모 : LNG 탱크 20 만 ㎘ × 2 기외 부대설비 
 ◇ # 15 , 16 호기 LNG 저장 탱크 건설 공사 
 ｏ 공사 기간 : ’ 07 . 12 ~’ 11 . 10 
 ｏ 계약 금액 : 1776 억 6000 만 원 ( VAT 포함 ) 
 ｏ 시 공 사 : 대림산업 ( 주 ) , 두산 중공업 ( 주 ) 
 유재준 의 다른 기사 보 기