상기 와 같 은 문제점 을 해결 하 기 위해 안출 된 본 발명 의 목적 은 CM ( Construction Management ) 과 같이 다수 의 현장 을 관리 하 여야 하 는 경우 및 현장 관리 를 원격 에서 하 여야 하 는 경우 , 또는 전문 적 인 지식 이 부족 한 상태 에서 시공자 를 따로 선임 하 여 공정 을 관리 하 는 경우 에 대하 여 다수 의 건축 현장 을 관리 하 는 전문 공사 관리 인원 이 유무 선 인터넷 을 통해 원 격지 에서 도 서버 에 올려진 공사 의 진행 상황 을 파악 하 고 , 하나 의 공종 이 끝 나 는 시기 마다 현장 에서 공사 의 완성도 를 점검 한 결과 를 인터넷 을 통해 전송 하 여 건축주 단말기 로 공사비 의 지급 이 시공 수준 에 맞 게 이루어지 도록 하 는 방법 으로 공사비 를 관리 하 고 공정 의 관리 효율 을 높이 고자 하 는 인터넷 을 통한 현장 일보 작성 으로 관리 되 는 공사비 정산 방법 을 제공 함 에 있 다 .