제 2 부 : 프런티어 를 가 다 메이저 견제 뚫 고 탐사 ~ 개발 ~ 운영 ' 한국 유일광 구 ' 獨 업체 탐사 실패 한 뒤 상업 생산 성공 ' 기쁨 두 배 ' 하루 가스 2 , 900 톤 · 초 경질유 4 , 200 배럴 생산 베트남 남부 휴양 도 시인 붕따우 에서 남쪽 으로 320 ㎞ 떨어진 망망대해 에 자리 잡 은 베트남 11 - 2 광구 . 석유공사 의 독자 개발 광구 이 자 현재 유일 한 운영 광구 라는 점 에서 해외 자원 개발 의 대표 적 인 성공 사례 로 꼽힌다 . 그러나 11 - 2 광구 가 최근 더욱 주목 받 는 것 은 세계 메이저 업체 들 의 견제 속 에서 도 개발 에서부터 생산 까지 이뤄낸 자원 전쟁 승리 의 결과물 이 라는 점 이 다 . 이 광구 에 대해 지난 1992 년 탐사 계약 을 체결 한 석유공사 가 가스 발견 을 선언 한 것 은 1998 년 3 월 . 그리고 상업 생산 은 2003 년 3 월 에서 야 가능 했 다 . 탐사 에서 상업 적 생산 선언 까지 무려 11 년 의 세월 을 보내 야 만 했 다 . 왜 그랬 을까 . 박세진 석유공사 베트남 지사장 은 “ 자원 개발 은 특성 상 많 은 시간 이 소요 된다는 점 도 있 지만 베트남 11 - 2 광구 의 경우 남다른 사정 이 있 었 다 ” 고 털어놓 았 다 . ◇“ BP 의 견제 를 넘어서 라 ” = 11 - 2 광구 는 1998 년 가스 발견 선언 을 했 지만 가스 매매 기본 계약 을 체결 하 지 못해 사장 될 위기 에 몰렸 다 . 저장 할 수 없 는 가스 의 특성 때문 에 수요 처 와 운송 수단 을 갖 지 못하 면 가스 광구 는 무용지물 이 된다 . 그렇게 4 년 을 보낸 후 2002 년 에 가 서 야 기사회생 하 는 듯 보였 다 . 세계 5 대 메이저 중 하나 인 브리티시 페트 롤 리엄 ( BP ) 이 인근 에서 대 규모 가스전 을 개발 , 장거리 가스관 을 설치 한 것 . 문제 는 BP 의 가스관 에 우리 측 선로 를 잇 는 일 인데 BP 가 거부 했 다 . 11 - 2 광구 가스전 주변 에 추가 로 개발 할 자사 가스전 의 판매처 를 확보 하 기 위한 의도 적 인 전략 이 었 다 . 석유공사 가 BP 를 직접 설득 하 는 데 는 한계 가 있 을 수 밖에 없 었 다 . 대안 은 베트남 정부 를 움직이 는 것 . 2003 년 3 월 베트남 정부 와 가스 매매 계약 을 체결 한 뒤 BP 를 압박 했 고 , 결국 가스관 이용 이 허용 됐 다 . 그렇 다고 문제 가 해결 된 것 은 아니 다 . BP 는 가스관 은 이용 할 수 있 지만 원유 는 수송관 을 이용 할 수 없 다고 막 았 다 . 초 경질유 ( 컨 덴 세이 트 ㆍ condensate ) 의 운송 수단 이 막힌 것 이 다 . BP 는 석유공사 가 사업 을 포기 할 것 으로 예상 했 다 . 하지만 공사 는 원유 저장 선 ( FSO ) 건조 들 들 고 나왔 다 . 1 년 만 에 중국 에서 30 만 배럴 규모 의 FSO 를 건조 해 이 를 롱 도 이 해상 에 등장 시켰 다 . 권오광 베트남 지사 생산 공학 담당 박사 는 “ 당시 BP 가 깜짝 놀란 것 은 물론 공사 의 합작사 인 페트로 베트남 ( PV ) 도 입 이 짝 벌어졌 다 ” 고 회고 했 다 . 우여곡절 을 겪 고 나 서 야 석유공사 는 BP 의 남 콘 손 파이프라인 ( NCSP ) 까지 58 ㎞ 의 가스관 을 이 어 베트남 붕따우 인근 푸 미 공단 에 롱 도 이 에서 생산 된 가스 전량 을 공급 하 고 있 다 . 원유 는 저 장선 에 저장 해 둔 뒤 구입 처 에 공급 한다 . ◇ 국내 기술 로 개발 , 독자 운영 유일 광구 = 베트남 11 - 2 광구 는 국내 기술 로 탐사 , 개발 을 했 고 운영 권 을 우리 가 가지 고 있 다 . 지금 부터 10 년 전 인 1998 년 3 월 중 순 늦 은 밤 . 석유공사 의 호찌민 베트남 지사 에 한 통 의 전화 가 걸려온다 . “ 붙 었 습니다 . 화력 도 아주 강 합니다 ( 석유 광구 는 ‘ 터졌 다 ’ 라는 말 보다 ‘ 붙 었 다 ’ 라는 용어 를 사용 한다 . 광구 의 성질 상 먼저 나오 는 가스 에 불 을 붙여 확인 하 기 때문 이 다 ) . ” 롱 도 이 에서 날아온 소식 이 었 다 . 이전 에 도 일부 가스층 이 발견 됐 지만 화력 이 약했 다 . 권 박사 는 “ 가장 긴장 되 는 순간 이 바로 불 을 붙이 는 시점 ” 이 라며 “ 불 이 약할 경우 이 는 곧 실패 를 의미 하 기 때문 에 화력 이 좋 다는 말 에 얼마나 감격 했 는지 모른다 ” 며 10 년 전 일 을 마치 어제 일 인 것 처럼 생생 하 게 전달 했 다 . 더구나 롱 도 이 광구 는 독일 업체 가 탐사 에 실패 한 뒤 포기 한 광구 였 다 . 박 지사장 은 “ 우리 가 주목 한 것 은 암반 이 었 다 . 암반 만 뚫 으면 성공 할 것 으로 확신 했 다 . 매우 어려운 작업 이 었 지만 , 결국 순수 국내 기술 로 성공 했 다 ” 고 회고 했 다 . 우리 가 운영 권 을 갖 고 있 다는 점 도 큰 의미 를 지닌다 . 박 지사장 은 “ 운영 권 자 와 단순 지분 참여 자 는 하늘 과 땅 차이 ” 라고 말 했 다 . 운영 권 자 는 생산 ㆍ운영ㆍ관리 등 을 총괄 할 수 있 기 때문 이 다 . 11 - 2 광구 는 석유공사 직원 들 의 해외 연수 를 전담 하 는 곳 이 기 도 하 다 . 한편 11 - 2 광구 는 생산 정 7 개 공 중 5 개 에서 하루 2 , 900 톤 의 가스 와 4 , 200 배럴 의 컨 덴 세이 트 를 뽑 아 올리 고 있 다 . 생산 기간 은 오 는 2030 년 까지 다 . 전체 매장량 은 가스 가 9 , 000 억 입방 피트 , 컨 덴 세이 트 는 2 , 300 만 배럴 로 추산 된다 . 석유공사 는 추가 탐사 로 2 개 의 상업 생산 이 가능 한 가스전 을 발견 해 매장량 이 더 늘어날 것 으로 보 고 있 다 . 붕따우 = 이철균 기자 fusioncj @ sed . co . kr ⓒ 인터넷 한국일보 , 무단 전재 및 재 배포 금지 < 인터넷 한국일보 는 한국 온라인 신문협회 ( www . kona . or . kr ) 의 디지털 뉴스 이용 규칙 에 따른 저작 권 을 행사 합니다 >