lign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 변경 요인 및 변경 내역 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 공사 비증 가액 ( 부가세 별도 ) </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 2 "> 2008 . 12 . 11 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 관로 부분 1 차 설계 변경 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 배 전관 로 공수 변경 ( 4 공 → 6 공 ) 등 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 160 , 900 , 629 원 </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 관로 부분 감리 용역 설계 변경 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 이윤 율 10 %→ 15 % 조정 등 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 39 , 949 , 367 원 </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2009 . 10 . 13 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 지중화 대비 관로 압입 공사 시행 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 개착 공사 불가 구간 압입 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 229 , 335 , 091 원 </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2010 . 5 . 19 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 관로 부분 2 차 설계 변경 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 설계 미 반영 공사 추가 등 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 723 , 498 , 703 원 </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2011 . 5 . 2 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 전기 부분 1 차 설계 변경 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 케이블 증장 ( 7 ㎞) 추가 등 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 279 , 551 , 653 원 </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2011 . 9 . 30 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 전기 부분 2 차 설계 변경 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 사급 자재 지 입 전환 처리 등 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 17 , 387 , 713 원 </ td ></ tr ></ tbody ></ table > 
 마 . 원고 는 2012 . 2 . 3 . 이 사건 공사 를 준공 하 였 고 , 2012 . 2 . 28 . 경 이 사건 공사 에 소요 되 는 총 공사비 를 5 , 501 , 985 , 290 원 ( 부가세 별도 ) , 피고 의 부담금 을 위 금액 의 1 / 3 인 1 , 833 , 995 , 096 원 ( 부가세 별도 ) 으로 산정 하 여 원고 에게 이 사건 설계 변경 에 따른 공사 비용 증가 금액 538 , 450 , 580 원 ( 부가세 포함 ) 을 지급 할 것 을 요청 하 였으며 , 2015 . 9 . 7 . , 2015 . 10 . 15 . , 2016 . 2 . 15 . 그 지급 을 재차 요청 하 였 다 . 
 [ 인정 근거 ] 다툼 없 는 사실 , 갑 제 1 , 2 , 8 내지 17 , 20 내지 87 호 증 및 을 제 1 , 2 호 증 ( 가지번호 있 는 경우 가지번호 포함 , 이하 같 다 ) 의 각 기재 , 증인 소외 2 의 증언