: 보통 RFP 와 제안서 를 바탕 으로 프로젝트 에 착수 하 지만 실제 현업 담당자 들 은 RFP 에 있 는 내용 과 상충 되 는 얘기 를 하 는 경우 가 있 다 . 감리 가 있 는 프로젝트 는 달성 률 을 RFP 에 있 는 내용 으로 하 기 때문 에 RFP 에 있 는 내용 이 어떤 식 으로 왜 , 누구 와 협의 해서 바꿨 는지 에 대해서 추적 표 를 만드 는 것 을 말 한다 . 기본 적 인 구성 은 RFP 내용 - 요구사항 정의 서 - 이후 변경 된 부분 순 으로 구성 하 면 된다 .