" 불안 하 다 "… 부산 - 김해경 전철 7 월 개통 불 투명 
 운행 중단 장애 를 포함 해 잦 은 고장 으로 안전 성 에 문제 가 제기 되 고 있 는 부산 - 김해경 전철 이 7 월 개통 이 불 투명 하 다는 전망 이 나오 고 있 다 . 
 목표 로 했 던 개통 일자 가 한 달 앞 으로 다가온 가운데 , 개통 연기 전망 이 계속 나오 는 이유 는 계속 지적 되 고 있 는 경전철 의 안전 성 문제 때문 이 다 . 
 승객 들 에게 피해 를 끼칠 수 도 있 을 정도 의 중대 결함 인 운행 중단 장애 를 포함 해 시험 운행 과정 에서 수백 여 건 의 결함 과 오작동 이 발생 하 면서 안전 성 에 심각 한 우려 가 제기 되 고 있 는 것 . 
 이 에 대해 , 경전철 시 행사 와 운영 사 측 은 7 월 개통 까지 는 문제 가 없 다고 장담 하 고 있 다 . 
 사업 시행 자 인 부산 - 김해경 전철 ㈜, 운영 사인 부산 - 김해경 전철 운영 ㈜ 등 은 25 일 기자 회견 을 열 고 " 다음 달 4 일 까지 90 일 동안 영업 시운전 에 들어간 가운데 , 운행 중단 장애 가 4 월 이후 , 모두 32 차례 발생 했 지만 , 운행 중단 장애 에 대해 통신 시스템 과 소프트웨어 의 개선 작업 을 6 차례 하 는 등 보완 작업 에 나 서 이달 말 까지 는 시스템 보완 작업 을 마치 고 완벽 한 시스템 을 구축 할 예정 다 " 고 밝혔 다 . 
 운영 사 이헌영 운영 본부 장 은 " 시험 운행 과정 에서 잦 은 고장 이 발생 한 것 은 사실 이 지만 , 대부분 원인 분석 과 보완 작업 이 마무리 되 면서 시스템 이 안정 화 단계 에 들어갔 다 " 고 말 했 다 . 
 하지만 , 이 같 은 해명 에 도 안전 성 에 대한 우려 는 여전 하 다 . 
 시험 운전 과정 에서 같 은 오작동 이 되풀이 되 는 현상 이 발생 하 는 등 그동안 계속 발생 한 고장 과 오작동 들 이 한꺼번에 개선 되 고 다시 발생 하 지 않 는다는 보장 이 없 다는 지적 이 다 . 
 부산 - 김해경 전철 과 같 은 무인 운행 시스템 인 부산 도시 철도 4 호 선도 시험 운행 과정 에서 의 고장 발생 이후 , 이 를 철저히 보완 했 다며 지난 3 월 30 일 개통 했 지만 , 개통 이후 운행 중단 을 포함 해 7 건 의 고장 이 발생 하 면서 결국 안전 요원 이 탑승 해 운전 을 하 기 로 했 다 . 
 김해시 와 경전철 조합 도 현재 로선 개통 일 을 단정 할 수 없 다는 입장 이 다 . 
 김해시 윤정원 교통 행정 과장 은 " 준공 확인 필 증 교부 가 예정 된 다음 달 17 일 까지 안전 성 문제 가 해결 되 지 않 으면 준공 검사 기간 을 한 달 더 연장 할 수 있 다 " 고 말 했 다 . 
 따라서 , 시 는 준공 보고서 를 검토 하 는 과정 에서 보다 꼼꼼 하 게 안전 성 여부 를 따지 기 로 했 다 . 
 부산 - 김해경 전철 이 7 월 개통 의 최대 관건 이 될 안전 성 에 대해 합격 점 을 받 아 예정 대로 개통 될 수 있 을지 관심 이 모아 지 고 있 다 .