지난 13 일 거제시 브리핑 룸 에서 설 명회 열 어 사업비 및 공사 기간 늘려 사업자 참여 유도 ▲ 거제 시청 브리핑 룸 에서 거제시 관계자 가 공모 설 명회 를 진행 했 다 거 제시 가 행정 타운 조성 공사 를 진행 해 오 던 중 시공 사인 ( 주 ) 세경 건설 의 귀책 사유 를 물 어 계약 을 파기 하 고 새 사업자 를 모집 하 기 위해 13 일 거제 시청 브리핑 룸 에서 공모 설 명회 를 열 었 다 . 계약 해지 를 당했 던 세경 건설 은 서울보증보험 과 하도 급사 인 경원 건설 과 법 적 소송 을 벌이 고 있 는 상황 이 며 거제시 또한 ( 주 ) 경원 과 유치권 을 두 고 서로 다투 고 있 어 행정 타운 조성 공사 는 ‘ 복마전 ’ 상태 다 . 과연 이러 한 상황 에 새로운 사업자 가 나타날지 의문 이 다 . 거제시 는 사업자 공모 설 명회 에서 당초 사업비 310 억 원 보다 늘어난 378 억 9 , 000 만 원 을 제시 했 다 . 또 공사 기간 역시 2019 년 부터 2023 년 까지 4 년 간 으로 늘려 사업자 의 편의 를 도모 한다는 설명 이 다 . 설 명회 에 참석 한 업체 관계자 는 “ 애초 시공사 인 세경 건설 도 다시 사업자 로 참여 할 수 있 느냐 ” 는 질문 을 하 자 거제시 관계자 는 “ 참여 할 수 없 다 ” 고 단호 하 게 답변 했 다 . 세경 건설 은 이 사업 과 관련 해 총 70 억 원 가량 을 지출 한 것 으로 알려졌 다 . 거제시 가 귀책 사유 를 들 어 계약 해지 를 하 자 세경 건설 은 이행 보증금 39 억 3 , 000 만 원 을 귀속 시켰 고 , 세경 건설 은 서울보증보험 을 상대 로 ‘ 부당이득 금 반환 소송 ’ 을 제기 한 상태 다 . 또 공사 하도급 을 맡 은 ( 주 ) 경원 도 세경 건설 로부터 공사 대금 23 억 3 , 200 만 원 을 받 지 못했 다며 법 적 소송 을 진행 중 이 며 공사 현장 에서 유치 권 을 행사 하 고 있 는 상황 이 다 . 이런 현실 에서 거제시 는 새 사업자 가 이행 보증금 과 유치권 을 해결 할 수 있 는 업체 가 우선 적 으로 참여 할 수 있 음 을 시사 해 공모 에 참여 하 고자 하 는 업체 들 은 난감 함 에 경색 했 다 . 그리고 참여 희망 업체 들 은 “ 법 적 인 소송 이 벌어지 고 있 는 부분 에 대해서 는 거제시 가 말끔히 해결 을 하 고 새 사업자 를 공모 하 는 것 이 맞 지 사업자 가 해결 하 기 에 는 부담 이 많 다 ” 면서 난색 을 표출 했 다 . 설 명회 가 끝나 고 거제시 담당 부서 에 확인 결과 “ 참여 의사 를 밝힌 업체 는 총 19 개 업체 다 . 9 월 16 일 까지 참여 의 향서 를 제출 하 면 심사 를 거쳐 새 사업자 를 선정 할 예정 이 며 많 은 업체 가 참여 해 주 기 를 희망 한다 ” 고 말 했 다 . 지역 건설 경기 의 부진 과 조선업 의 위축 으로 인해 골재 의 판매처 가 원활 하 지 않 은 상태 에서 새 사업자 는 어떤 속내 를 가지 고 공모 에 참여 할 지 귀추 가 주목 된다 . http : / / www . hkisnews . com / 8378 환경 이 슈 신문 바로 가 기 공유 하 기 글 요소