[ 고성 ] 간성 ~ 현내 국도 확장 내년 준공 차질 ◇ 국도 7 호 선 확장 공사 가 더디 게 진행 되 면서 고성군 거진읍 봉평리 마을 이 수 년 째 흙탕물 로 불편 을 겪 고 있 다 . 사업비 878 억 중 416 억만 배정 … 공정 률 40 % 대 머물러 3 년 이상 더 소요 될 듯 【 고 성 】 국도 7 호 선 고성 지역 4 차 로 확장 공사 의 2010 년 준공 차질 이 현실 화 됐 다 . 준공 기일 이 1 년 앞 으로 다가왔 지만 현재 까지 배정 된 예산 은 전체 사업비 의 절반 에 도 못 미치 고 있 고 공정 률 도 40 % 대 에 머물러 향후 3 년 이상 공기 가 소요 될 것 으로 전망 된다 . 원주지 방국 토관 리청 과 고성군 등 에 따르 면 878 억 2 , 000 만 원 이 소요 되 는 국 도 7 호 선 간성 ~ 현내 구간 ( 1 공구 ) 에 투입 된 사업비 는 올해 까지 416 억 1 , 700 만 원 에 불과 하 다 . 찔끔 예산 배정 으로 2003 년 착공 이후 7 년 동안 공정 률 은 46 % 에 그치 면서 사실상 2010 년 12 월 준공 이 불 가능 해졌 다 . 국토 해양 부 SOC 건설 예산 도 전체 적 으로 감소 하 면서 내년 해당 공구 에 는 약 150 억 원 정도 가 배정 될 것 으로 예상 된다 . 하지만 공사 집행 잔액 이 462 억 원 에 달해 준공 일정 을 2 년 이상 넘긴 오 는 2012 년 께 공사 가 마무리 될 것 으로 보인다 . 국 도 7 호 선 현내 ~ 송현진 Ⅰ ( 2 공구 ) , 현내 ~ 송현진 Ⅱ ( 3 공구 ) 구간 도 공정 률 이 각각 41 % 와 8 . 7 % 에 그치 고 있 다 . 2 공구 예산 배 정액 은 전체 ( 635 억 4 , 000 만 원 ) 의 41 . 8 % 인 265 억 7 , 800 만 원 이 고 3 공구 는 전체 ( 204 억 원 ) 의 18 . 1 % 인 37 억 원 에 불과 하 다 . 준공 차질 이 현실 화 되 면서 지난 7 년 간 이어진 주민 불편 도 가중 되 고 있 다 . 공사 구간 대부분 이 성토 단계 에 있 어 비 만 내리 면 흙탕물 이 인근 농경지 와 마을 길 로 흘러 넘치 면서 민원 까지 속출 하 고 있 다 . 고성군 관계자 는 “ 공사 구간 이 간 성읍 에서 송현진 까지 약 23 ㎞ 에 달해 예산 을 집중 투자 해야 하 지만 국비 배정 이 지연 되 면서 준공 차질 을 빚 게 됐 다 ” 며 “ 이 로 인해 고성 지역 은 물론 이 고 관광객 까지 불편 을 겪 고 있 다 ” 고 했 다 . 최성식 기자 choigo 75 @ kwnews . co . kr