경북 도 , 구미시 - 칠곡군 갈등 중재 해결 
 경북 도 가 시 · 군 간 갈등 해결사 로 나섰 다 . 
 칠곡군 은 지난 2 월 가산면 일대 생활 하수 처리 를 위해 ‘ 가산 공공 하수 처리 시설 ( 이하 하수 처리장 ) ’ 건설 에 나섰 다 . 총 138 억 원 의 예산 을 들여 하루 1 천 500 t 을 처리 할 수 있 는 시설 로 만들 계획 이 었 다 . 
 하지만 인근 구미 지역 에서 발끈 했 다 . 하수 처리장 건설 예정 부지 가 구미시 와 접경 지역 인 장천면 상장리 마을 진입 도로 주변 이 었 기 때문 이 다 . 이곳 주민 은 하수 처리장 이 건설 되 면 악취 가 발생 , 땅값 이 떨어지 고 이미지 가 훼손 된다며 설치 백지 화 또는 다른 지역 이전 을 요구 했 다 . 
 그러나 칠곡군 은 관련 법 에 따라 적법 하 게 진행 되 는 사업 인 만큼 이전 이나 사업 변경 은 불 가능 하 다는 입장 을 고수 했 다 . 그렇게 양측 의 갈등 은 깊 어 졌 고 , 수개월 동안 서로 의 입장 만 내세우 며 평행선 을 달렸 다 . 
 이 에 따라 경북 도 가 중재 에 나섰 고 구미시 와 칠곡군 의 대화 를 유도 하 는 한편 주민 면담 , 중앙 부처 협의 , 하수 정비 기본 계획 수정 등 을 통해 두 지역 주민 이 동의 하 는 접점 을 찾아냈 다 . 도 는 하수 처리장 지상 건물 은 짓 지 않 고 발생 하수 를 처리 할 수 있 는 하수관 로 만 만들 어 구미 시 에서 운영 하 는 4 공단 공공 하수 처리 시설 로 유입 처리 하 도록 조율 했 다 . 구미 상장리 주민 은 마을 입구 에 하수 처리장 건물 이 들어서 지 않 아 좋 고 , 칠곡군 은 계획 대로 가산면 일 대 의 생활 하수 를 원활 하 게 처리 할 수 있 게 된 것 이 다 . 
 게다가 하수 처리장 지상 건물 건설 에 필요 한 25 억 원 과 연간 운영 · 관리 비용 등 모두 30 억 원 의 예산 도 절감 했 다 . 이 사업 은 환경부 의 총 사업비 조정 과 시 · 군 하수도 정비 기본 계획 수정 을 거쳐 애초 계획 대로 내년도 에 완공 할 계획 이 다 . 현재 공정 률 은 50 % 다 . 민인기 경북 도 물 산업 과장 은 “ 처음 에 는 갈등 도 있 었 지만 , 결과 적 으로 예산 도 줄이 고 정부 의 저탄소 녹색 성장 정책 에 도 동참 하 는 일거양득 이 됐 다 ” 고 말 했 다 .