충북 도 균형발전 위원회 6 일 사업 계획 변경 신청 승인 ( 충북 ㆍ세종 = 뉴스 1 ) 정민 택 기자 = 안전 성 문제 로 공사 가 중단 된 충북 영동군 와인 터널 의 위치 가 변경 된다 . 충북 도 균형발전 위원회 는 6 일 영동군 이 신청 한 와인 터널 사업 계획 변경 신청 을 승인 했 다 . 균형발전 위원회 는 “ 기존 계획 과 는 달리 지반 자체 에 문제 가 있 고 군 의 최대 현안 사업 인 레인보우 힐링 타운 과 연계 하 면 더 큰 시너지 를 낼 수 있 을 것 으로 예상 돼 이 같이 결정 한다 ” 라고 사유 를 밝혔 다 . 이 에 군 은 와인 터널 의 위치 를 800 m 가량 떨어진 레인보우 힐링 타운 으로 옮겨 공사 를 시작 할 예정 이 다 . 이전 이 확정 된 지역 은 레인보우 힐링 타운 의 외곽 으로 구조물 을 설치 한 후 그 위 에 흙 을 덮 는 방식 을 이용 해 공사 가 진행 된다 . 군 은 이 방식 을 이용 하 면 오히려 공사비 가 줄어들 것 으로 예상 하 고 있 다 . 군 은 안전 성 문제 가 제기 돼 공사 가 중단 된 와인 터널 의 위치 를 바꾸 기 위해 지난달 도 에 사업 계획 변경 신청서 를 제출 했 다 . 군 은 건설 초기 부터 안전 등 의 문제점 이 제기 된 와인 터널 에 대한 안전 평가 를 지난해 11 월 한국 지반 공 학회 에 의뢰 해 " 기존 설계대 로 진행 할 경우 일부 구간 의 지반 이 공사 를 견디 지 못해 붕괴 의 위험 이 있 다 " 는 결과 를 통보 받 았 다 . 이 같 은 결과 를 받 은 군 은 와인 터널 의 공사 설계 를 보완 해 기존 1 회 에 걸쳐 터널 을 조성 하 는 발파 굴 착공법 을 위 , 아래 로 나눠 2 회 발파 하 는 설계 로 바꿔 시공 할 계획 을 세웠 다 . 하지만 일부 구간 에 대한 발파공 법 이 바뀔 경우 공사비 가 25 억 여 원 가량 증가 하 는 탓 에 위치 를 변경 하 는 방안 까지 고심 하 고 있 었 다 . 주민 공청회 를 여 는 등 와인 터널 에 대해 고심 하 던 군 은 결국 장소 를 옮기 는 쪽 으로 결정 했 다 . 와인 터널 은 총 공사비 116 억 원 중 70 % 인 81 억 2000 만 원 을 도로 부터 지원 받 고 있 어 장소 를 변경 하 려면 위원회 의 승인 을 받 아야 한다 . 군 은 영동읍 매천리 용두 공원 에 충북 도 2 단계 지역 균형발전 전략 사업 의 일환 으로 길 이 483 m , 폭 4 ∼ 12 m , 높이 4 . 2 ∼ 7 . 5 m 크기 로 와인 터널 을 내년 까지 준공 할 계획 이 었 다 . 그러나 와인 터널 은 건설 초기 부터 ' 혈암 지대 ( 세일 층 ) ' 인 와 이터널 의 지반 자체 의 강도 가 너무 약해 터널 준공 에 적합 하 지 않 다는 지적 때문 에 어려움 을 겪 었 다 . 군 관계자 는 “ 최대 현안 사업 인 레인보우 힐링 타운 과 연계 해 충북 남부 3 군 ( 보 은 , 옥천 , 영동 ) 의 최대 관광지 로 만들 겠 다 ” 고 말 했 다 . min 777 m @[© 뉴스 1 코리아 ( news 1 . kr ) , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]