대구 새 야구장 공사비 최소 300 억 이상 더 필요 
 올 하반기 착공 할 예정 인 새 대구야구장 이 명품 구 장 의 모습 을 갖추 기 위해서 는 현재 책정 된 공사비 보다 최소한 300 억 원 이상 이 더 필요 하 다는 지적 이 다 . 
 대구시 에 따르 면 수성구 연호 · 삼덕동 일대 지하철 2 호 선 대공원역 인근 15 만 1 천 526 ㎡ 부지 에 2 만 5 천석 규모 ( 최대 수용 인원 3 만 명 ) 의 개방 형 구장 으로 건설 될 대구야구장 의 사업비 는 1 천 500 억 원 ( 국비 298 억 원 , 대구 시비 702 억 원 , 삼성 라이온즈 출자 분 500 억 원 ) 이 다 . 
 그러나 야구장 위치 가 대구스타디움 인근 육상 진흥 센터 옆 에서 현 위치 로 변경 됨 에 따라 , 당초 예상 치 못한 비용 이 추가 로 들 게 됐 다 . 도로 와 인접 한 현 위치 의 토지 가격 이 훨씬 더 비싸 부지 매입 비 비중 이 커졌 다 . 여기 에다 문화재 조사 구역 으로 문화재 조사비 와 문화재 가 발굴 될 경우 공사 지연 에 대한 비용 등 으로 기타 부대비 도 상승 했 다 . 
 순수 공사비 는 부지 매입 비 375 억 원 과 감리 비 41 억 원 , 기타 부대비 70 억 원 을 제외 한 1 천 14 억 원 이 다 . 
 문제 는 순수 공사비 모두 가 야구장 건물 을 짓 는데 사용 되 지 않 는다는 것 이 다 . 건설업 계 와 대구시 는 야구장 건립 예정지 지반 에 바위 가 많 아 토목 공사비 로 150 억 ~ 200 억 원 은 투입 돼야 할 것 으로 예상 하 고 있 다 . 건설업 계 관계자 는 “ 산 하나 정도 를 덜 어 내 야 하 는데 , 정확 한 비용 은 지반 조사 를 해 봐야 알 겠 지만 바위 를 발파 하 는 문제 까지 감안 하 면 상당 한 금액 이 들어갈 것 ” 이 라며 “ 야구장 건물 을 짓 기 위한 주 공사비 는 줄어들 수 밖에 없 다 ” 고 말 했 다 . 
 공사비 1 천 14 억 원 중 200 억 원 을 토목 공사비 로 사용 하 면 814 억 원 이 남 게 된다 . 이 금액 으로 는 명품 야구장 을 짓 기 어렵 다는 것 이 관련 전문가 들 의 분석 이 다 . 10 년 전 개장 한 인천 문학야구장 에 투입 된 공사비 600 여 억 원 과 비교 하 더라도 , 그 동안 의 물가 상승 률 을 감안 하 면 대구야구장 공사비 가 훨씬 적 다는 것 이 다 . 
 또 공사 가 진행 중 인 1 만 9 천 300 석 ( 최대 수용 인원 2 만 2 천 명 ) 규모 의 광주야구장 과 비교 하 면 더욱 분명 해진다 . 광주야구장 은 총 사업비 994 억 원 중 감리 비 32 억 원 , 기타 부대비 36 억 원 을 제외 한 공사비 는 926 억 원 이 다 . 광주야구장 은 기존 축구장 을 철거 한 자리 에 세워 지 기 때문 에 토목 공사비 부담 이 거의 없 다 . 2 만 5 천석 ( 최대 수용 인원 3 만 명 ) 규모 로 짓 는 대구야구장 의 실제 공사비 는 814 억 원 으로 , 광주야구장 보다 100 억 원 이상 적 다 . 
 대구시 도 공사비 가 부족 하 다는 것 을 인정 하 고 있 다 . 광주 야구장 보다 부지 도 5 만 ㎡ 이상 크 고 관람석 도 5 천석 이 많 은 상태 에서 , 내부 시설 을 더 좋 게 짓 기 위해서 는 지금 책정 된 금액 보다 300 억 ∼ 400 억 원 의 공사비 가 더 필요 하 다고 보 고 있 다 . 그러나 재원 마련 이 쉽 지 않 아 속 을 태우 고 있 다 . 한정 된 공사비 에 맞추 다 보 면 기대 에 미치 지 못하 는 구장 이 탄생 할 가능 성 도 적 지 않 다 . 대구시 관계자 는 “ 공사비 때문 에 애로 가 있 다 . 삼성 의 부 담금액 을 높이 는 협상 을 하 고 있 다 ” 고 말 했 다 .