" 4 대강 으로 일자리 창출 ? " 인력 2 만 명 , 중장비 8 천 대 사라져 
 4 대강 사업 을 수주 한 대형 건설사 들 이 당초 정부 와 맺 은 계약 보다 턱없이 적 은 인력 과 장비 만 투입 해 , 수조 원대 ' 폭리 ' 를 챙겼 다는 의혹 이 제기 됐 다 . 
 경제 정의 실천 시민 연합 ( 이하 경실련 ) 은 15 일 정부 가 강행 하 고 있 는 전국 4 대강 사업 현장 168 곳 가운데 절반 인 80 곳 사업장 에서 2009 년 부터 지난해 6 월 말 까지 시행 된 작업 현황 을 기록 한 ' 작업 일보 ' 와 도급 계약서 를 공개 했 다 . 
 경실련 이 비교 분석 한 결과 이 들 공사장 의 계약 금액 은 5 조 5 , 000 억 원 으로 , 국토 해양 부 가 당초 발주 한 168 개 공구 발주 금액 인 7 조 8 , 000 천억 원 의 70 % 에 해당 됐 다 . 
 하지만 작업 일보 와 비교 해 보 니 실제 투입 된 인력 과 장비 는 그 절반 에 도 못 미치 는 31 % 와 42 % 수준 인 것 으로 드러났 다 . 
 따라서 총 1 조 8 , 000 억 원 의 사업비 가 실제 공사 도 하 지 않 은 상태 에서 부당 하 게 지급 됐 다는 것 . 
 정부 가 원청 업체 인 대형 건설사 들 과 계약 한 대로 라면 이 들 공사장 엔 매일 2 만 9 , 000 명 이 투입 돼야 한다 . 하지만 실제로 는 30 % 수준 인 8 , 880 명 만 투입 됐으며 , 최대치 를 적용 해도 1 만 921 명 이 었 다 . 경실련 은 건설 노동자 연간 노임 을 2 , 850 만 원 으로 계산 했 다 . 
 건설 장비 역시 사정 은 마찬가지 다 . 계약 대로 라면 1 조 5 , 000 억 원 이 책정 돼 매일 평균 1 만 2 , 974 대 가량 이 투입 돼야 하 지만 , 실제로 는 절반 도 안 되 는 42 % 에 해당 하 는 하루 평균 5 , 381 대 만 투입 됐 다 . 
 최대치 를 적용 해도 하루 평균 투입 장비 는 6 , 790 대 로 계약 수량 의 52 % 에 그치 는 수준 이 었 다 . 
 경실련 김성달 부동산 국책 사업 팀장 은 " 장비 와 인력 이 제대로 투입 되 지 않 음 으로써 현장 에 투입 돼야 할 노임 1 조 원 과 장비 사용료 8 천억 원 이 실제 공사 를 수행 하 지 않 는 ' 무늬 만 건설사 ' 인 원청 기업 에 돌아갔 다 " 고 지적 했 다 . 
 그러 면서 " 결국 국민 세금 으로 진행 되 는 공사장 에서 조차 하청 업체 노동자 들 은 과소 과 적 과 로라 는 아주 열악 한 환경 에 노출 돼 있 다 " 고 덧붙였 다 . 
 경실련 은 이 같 은 상황 의 해결책 으로 노동자 51 % 를 직접 고용 하 는 직접 시공 제도 , 노동자 임금 을 보장 하 는 공정 임금 제도 등 법 적 장치 마련 을 촉구 했 다 . 
 또 공공 건설 공사 의 경우 엔 정부 가 나 서 노임 및 장비 대 가 직불제 를 실시 하 고 불법 하도급 및 늑장 지급 근절 , 철저 한 관리 감독 조치 등 을 마련 해야 한다고 지적 했 다 .