이 에 대해 ㅇ사는 “ 조달청 과 전남 경찰청 이 공사 중지 기간 중 콘크리트 타 설 사실 을 묵인 하 고 도 ‘ 모르쇠 ’ 로 돌아섰 다 ” 며 “ 뒤늦 게 조달청 의 재시공 요청 을 수용 하 겠 다는 의사 를 밝혔 는데 도 받아들여 지 지 않 아 소송 을 냈 다 ” 고 밝혔 다 . ㅇ사 쪽 관계자 는 “ 2009 년 12 월 1 일 터파 기 공사 중 암반 이 발견 돼 52 일 만 공사 기간 을 연장 해 달 라고 발주 처 에 요청 했 다 ” 며 “ 2009 년 12 월 22 일 조달청 · 감리 업체 · 경찰청 관계자 합동 공정 회의 에서 ‘ 겨울 공사 중지 기간 중 콘크리트 타 설 을 하 고 공기 를 24 일 연기 하 기 ’ 로 결정 됐 다 ” 고 주장 했 다 . 최근 뇌물 수수 혐의 로 구속 됐 던 전남 경찰청 유아 무개 ( 57 ) 경감 등 경찰 관계자 와 ‘ 룸살롱 향응 접대 의혹 ’ 이 제기 된 조달청 이 아무개 감독관 도 당시 공정 회의 에 참석 했 다고 ㅇ사는 주장 했 다 .