골프장 조성 사업 추진 현황 ( 2005 . 6 월 말 현재 ) 구분 골프 장명 위치 사업 규모 사업비 ( 억 원 ) 주요 추진 상황 사업 시행 자 계 16 개소 - 16 , 038 운영 중 ( 7 개소 ) 캐 슬랙스 제주 CC 골프장 한림 ㆍ금악산 41 일 대 ( 서부 관광 도로변 ) ㆍ 0 . 229 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 18 + 9 ) 650 ㆍ ‘ 95 . 9 . 30 : 개장 사조 레져 ( 주 ) 이 인 우 크라운 골프장 조천 ㆍ북촌 산 65 일 대 ( 북촌 억수 ) ㆍ 0 . 996 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 18 + 9 ) 856 ㆍ ‘ 98 . 6 . 5 : 개장 ( 회원 18 홀 , 대중 6 홀 ) ㆍ ‘ 04 . 10 . 29 : 개장 ( 대중 3 홀 ) ( 재 ) 관정 이 종 환 나인 브릿지 골프장 애월 ㆍ봉성 산 17 일 대 ( 화전 동동 측 ) ㆍ 0 . 337 ㎢ ㆍ 24 홀 ( 18 + 6 ) 1 , 450 ㆍ ‘ 01 . 8 . 1 : 개장 ( 회원 18 홀 ) ㆍ ‘ 04 . 11 . 9 : 개장 ( 대중 6 홀 ) CJ 개발 ㈜ 김 운 용 라 온 골프장 한경 ㆍ저지 산 18 일 대 ( 예술 인촌 ) ㆍ 1 . 334 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 회원 ) 1 , 014 ㆍ ‘ 02 . 11 . 19 : 착공 ㆍ ‘ 04 . 9 . 24 : 개장 ( 회원 27 홀 ) 라온 레져 개발 ㈜ 손 천 수 엘리시 안 골프장 애월 ㆍ어음 산 17 일 대 ( 납읍 관광 목장 서측 ) ㆍ 1 . 592 ㎢ ㆍ 36 홀 ( 27 + 9 ) 2 , 400 ㆍ ‘ 97 . 8 . 11 : 착공 ㆍ ‘ 04 . 11 . 16 : 개장 ( 회원 27 홀 ) ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 대중 제 9 홀 공사 중 ( 진도 95 %) GS 건설 ( 주 ) 김 갑 렬 제주 로드 랜드 골프장 애월 ㆍ봉성 산 5 일 대 ( 화전 동동 측 ) ㆍ 1 . 222 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 회원 ) 1 , 071 ㆍ ‘ 02 . 7 . 26 : 착공 ㆍ ‘ 04 . 3 . 3 : 개발 사업 시행 변경 승인 완료 ㆍ ‘ 05 . 2 . 7 : 개장 ( 회원 27 홀 ) ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 휴양 콘 도 공사 중 ( 진도 80 %) 로드 랜드 cc 정 홍 희 블랙스톤 리조트 한림 ㆍ금악 산 67 - 1 일 대 ( 금당 목장 ) ㆍ 1 . 537 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 18 + 9 ) 1 , 163 ㆍ ‘ 03 . 9 . 2 : 개발 사업 착공 ㆍ ‘ 05 . 8 월 : 준공 예정 ㆍ ‘ 05 . 6 . 11 : 개장 ( 회원 18 홀 ) ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 관광 숙박업 공사 중 ( 진도 60 %) 블랙스톤 리조트 ( 주 ) 원 용 권 공사 중 ( 2 개소 ) 에 버리스 골프장 애월 ㆍ어음 산 25 일 대 ( 새별 오름 동 측 ) ㆍ 1 . 107 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 18 + 9 ) 1 , 926 ㆍ ‘ 01 . 5 . 24 : 착공 ㆍ ‘ 03 . 6 . 23 : 제 2 종 지구 단위 계획 변경 중 - 콘 도 50 실 신설 및 골프 코스 변경 ㆍ ‘ 04 . 4 . 16 : 개발 사업 시행 변경 승인 완료 ㆍ ‘ 05 . 6 월 : 공사 중 ( 공사 진도 45 %) ㆍ ‘ 05 . 12 월 : 준공 예정 신안 관광 개발 ( 주 ) 정 재 하 제피로스 골프장 조천 ㆍ와흘 산 26 일 대 ( 동부 관광 도로 시군 경계 ) ㆍ 0 . 959 ㎢ ㆍ 18 홀 ( 회원 ) 850 ㆍ ‘ 03 . 12 . 17 : 개발 사업 승인 ㆍ ‘ 05 . 6 월 : 공사 중 ( 공사 진도 60 %) ㆍ ‘ 05 . 12 월 : 준공 예정 ㈜ 제피로스 김 태 정 사업 승인 ( 2 개소 ) 이 어도 골프장 구좌 ㆍ덕천 산 84 일 대 ( 상덕 천 서측 ) ㆍ 1 . 693 ㎢ ㆍ 36 홀 ( 18 + 18 ) 1 , 091 ㆍ ‘ 97 . 6 . 24 : 국변 변경 결정 ㆍ ‘ 02 . 9 . 30 : 영향 평가 완료 ㆍ ‘ 03 . 9 . 17 : 개발 사업 승인 ㆍ ‘ 05 . 2 . 16 : 군 관리 계획 주민 제안서 제출 ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 사업 계획 변경 ( 24 홀 ⇒ 36 홀 ) 으로 행정 절차 이행 중 ㆍ ‘ 07 . 12 월 : 준공 예정 이 어도 컨트리 클럽 ( 주 ) 양 철 홍 하이랜드 리조트 한림 ㆍ금악 산 32 일 대 ( 화전동 입구 ) ㆍ 0 . 671 ㎢ ㆍ 18 홀 ( 회원 ) 391 ㆍ ‘ 02 . 10 . 19 : 사업 예정자 지정 ㆍ ‘ 03 . 10 . 23 : 국변 변경 결정 ㆍ ‘ 04 . 7 . 12 : 통합 영향 평가 협의 ㆍ ‘ 04 . 8 . 30 : 개발 사업 시행 승인 ㆍ ‘ 05 . 7 월 : 공사 착공 예정 ㆍ ‘ 07 . 12 월 : 준공 예정 씨제이 개발 ( 주 ) 김 운 용 사업 승인 예정 ( 1 개소 ) 제 주 프 라 자 골프장 애월 ㆍ상가 산 94 일 대 ( 납읍 관광 목장 북측 ) ㆍ 0 . 916 ㎢ ㆍ 18 홀 ( 회원 ) 540 ㆍ ‘ 95 . 10 . 30 : 국변 변경 결정 ㆍ ’ 03 . 12 . 22 : 영향 평가 완료 ㆍ ‘ 05 . 7 월 중 : 개발 사업 시행 승인 신청 예정 중 한 화국 토 개발 ( 주 ) 김 관 수 사업 시행 예정자 지정 ( 3 개소 ) 한라산 리조트 조천 ㆍ대흘 산 38 - 1 일 대 ( 수당 목장 ) ㆍ 1 . 357 ㎢ ㆍ 27 홀 ( 18 + 9 ) 780 ㆍ ‘ 02 . 8 . 19 : 사업 예정자 지정 ㆍ ‘ 04 . 5 . 29 : 사업 계획 변경 ( 골프장 18 홀 ⇒ 27 홀 ) ㆍ ‘ 04 . 8 . 16 : 군 관리 계획 변경 제안서 제출 ㆍ ‘ 05 . 1 . 7 ～ 1 . 24 : 주민 공람 공고 완료 ㆍ ‘ 05 . 5 . 23 : 사전 환경 성 검토 협의 완료 ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 행정절차 이 행중 ※ ‘ 05 . 12 월 착공 계획 목표 ㈜ 더원 백 동 기 묘산 봉 관광 지구 구좌 ㆍ김녕 산 157 일 대 ㆍ 1 . 786 ㎢ ㆍ 36 홀 ( 회원 ) 720 ㆍ ‘ 95 . 11 . 30 관광 지구 지정 ㆍ ‘ 03 . 4 . 22 : 사업 시행 예정자 지정 ㆍ ‘ 03 . 7 . 21 : 이행 계획서 제출 ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 지구 단위 계획 및 영향 평가 작성 중 ( 주 ) 에니스 김 정 욱 재 릉 지구 한림 ㆍ협재 산 149 - 150 일 대 ㆍ 0 . 680 ㎢ ㆍ 18 홀 ( 대중 ) 247 ㆍ ‘ 97 . 2 . 14 : 관광 지구 지정 ㆍ ‘ 03 . 7 . 10 : 사업 시행 예정자 지정 ㆍ ‘ 03 . 12 . 21 : 이행 계획서 제출 ㆍ ‘ 04 . 10 . 9 : 통 향 영향 평가 초안 공람 완료 ㆍ ‘ 05 . 6 월 현재 : 통합 영향 평가 심의 중 ㆍ ‘ 06 . 12 월 : 준공 예정 한국 보훈 복지 의료 공단 조만진 국변 완료 ( 1 개소 ) 챔 피 온 구좌 ㆍ송당 산 178 일 대 ( 건영 목장 ) ㆍ 1 . 919 ㎢ ㆍ 36 홀 ( 27 + 9 ) 889 ㆍ ‘ 97 . 12 . 30 : 국변 변경 결정 ㆍ ‘ 04 . 3 . 8 : 군 관리 계획 주민 제안서 제출 ※ 토지 주 변동 등 사업 추진 이 불 투명 ( 건영 목장 ⇒ 신영 증권 ) 한국 해양 개발 ( 주 ) 오 익현 본 자료 는 북제주군 청 관광 교통 과 ( 관광 교통 과장 : 진형 찬 ) 에서 관리 합니다 . ( E - Mail : hcjin @ bukjeju . go . kr , Tel 741 - 0510 , Fax 541 - 0554 ) 최종 수정 일 : 2005 - 10 - 13 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기