1 . 13 / 경주 / 방폐 장 공기 연장 안전성 논란 
 한국 방사성 폐기물 관리 공단 ( 방폐 공단 ) 은 경주시 양북면 에 시공 중 인 중 · 저 준위 방사성 폐기물 처분 시설 ( 방폐 장 ) 의 준공 시기 를 18 개월 연장 하 기 로 했 다고 13 일 밝혔 다 . 이 에 따라 안전 성 논란 과 함께 , 환경 단체 의 반발 이 거세 질 전망 이 다 . 
 송명재 방폐 공단 이사장 은 이날 기자 회견 을 갖 고 , “ 최근 방폐 장 에 대한 전반 적 인 안전 성 을 재점검 한 결과 , 6 개 의 방폐 장 처분 동굴 ( 사일로 ) 가운데 1 · 2 번 사일로 의 암반 이 당초 설계 보다 연약 한 것 으로 드러나 보강 공사 가 불가피 하 다 ” 고 밝혔 다 . 
 방폐 공단 은 당초 1 · 2 번 사일로 의 지반 을 3 등급 으로 예상 했으나 , 굴착 과정 에서 전체 의 80 % 가량 이 4 · 5 등급 암반 으로 조사 됐 다 . 나머지 3 ∼ 6 번 사 일 로 는 문제 가 없 는 것 으로 나타났 다 . 
 또 굴착 과정 에서 논란 이 됐 던 지하수 의 양 도 하루 300 ｔ 으로 예상 됐 지만 , 굴착 작업 이 진행 될수록 하루 2 천 500 여 ｔ 이 발생 하 는 등 문제 가 되 고 있 다 . 
 이 에 따라 방폐 공단 은 사일로 굴착 과 구조물 보강 등 에 따른 공기 연장 을 불가피 한 것 으로 판단 , 준공 목표 를 당초 올 연말 에서 18 개월 연장 된 2014 년 6 월 로 잡 았 다 . 이 에 따라 사업비 도 1 조 5 천억 원 에서 300 억 ∼ 1 천억 원 가량 이 늘 것 으로 예상 된다 . 
 송 이사장 은 “ 방폐 장 의 안전 성 은 국내외 자문 과정 과 인허가 과정 에서 여러 차례 확인 됐으며 , 이번 공기 연장 은 안전 성 과 관련 이 없 다 ” 면서 “ 국민 적 우려 를 해소 하 기 위해 관련 기관 과 협의 해 해외 전문 기관 의 안전 성 검증 을 추진 하 겠 다 ” 고 밝혔 다 . 
 이 와 관련 , 경주 핵 안전 연대 는 이날 발표 한 성명서 를 통해 방폐 장 건설 을 즉각 중단 하 라고 촉구 했 다 . 
 경주 핵 안전 연대 관계자 는 “ 방폐 장 은 당초 2009 년 6 월 준공 될 예정 이 었 으나 , 연약 암반 때문 에 2012 년 말 로 연기 됐 다가 또 다시 2014 년 으로 연기 됐 다 ” 면서 “ 이 는 방폐 장 의 안전 성 에 문제 가 있 다는 것 을 의미 하 기 때문 에 국민 이 낸 세금 을 낭비 하 고 안전 성 을 보장 하 지 못하 는 방폐 장 건설 을 즉각 중단 해야 한다 ” 고 주장 했 다 . 
 한편 2007 년 7 월 10 만 드럼 규모 로 착공 된 방폐 장 건설 공사 의 현재 종합 공정 률 은 87 % 에 이르 고 있 으나 , 지하 시설 은 약 70 % 의 공정 을 보이 는 데 머물 고 있 다 .