경제 / 01 . 25 / 대구 뮤지컬 전용 극장 건립 사업 좌초 위기 
 대구시 가 공연 문화 중심 도시 조성 의 기치 를 내걸 고 지난 2008 년 부터 추진 중 인 ‘ 대구 뮤지컬 전용 극장 건립 사업 ’ 이 좌초 위기 를 맞 고 있 다 . 
 24 일 대구시 에 따르 면 기부 채납 형식 의 민간 투자 사업 으로 추진 되 고 있 는 대구 뮤지컬 전용 극장 건립 사업 은 서울 의 공연 기획사 등 이 주주 로 참여 하 는 < 주 > 대구 뮤지컬 센터 가 우선 협상 대상자 로 선정 돼 , 지난 2010 년 12 월 6 일 첫 협상 을 시작 으로 지난 10 일 까지 13 개월 간 대구시 와 18 차례 의 협상 을 벌였 지만 , 이견 을 좁히 지 못하 고 있 다 . 
 당초 대구 뮤지컬 전용 극장 은 지난해 8 월 개막 한 대구 세계 육상 선수 권 대회 전 완공 할 예정 이 었 지만 , 협상 이 잘 안 돼 착공 조차 못 하 고 있 다 . 
 양측 이 약속 한 협상 시한 이 10 여 일 ( 2 월 6 일 ) 앞 으로 다가왔 지만 , 대구시 와 대구 뮤지컬 센터 측 은 추후 협의 일정 조차 못 잡 고 있 는 상황 이 다 . 대구시 와 민간 사업자 가 이견 을 보이 고 있 는 사안 은 크 게 5 가지 로 △ 사업 해 지시 지급금 산정 방식 ( 사업 중 단시 대구시 가 일정 부분 보전 ) △ 주차장 면수 △ 관리 운영 기간 △ 건물 디자인 △ 전시 시설 및 수익 시설 배치 등 이 다 . 
 이 중 관리 운영 기간 은 민간 사업자 20 년 , 대구시 17 년 6 개월 에서 19 년 으로 이견 이 좁혀진 상황 이 고 , 건물 디자인 과 전시 시설 및 수익 시설 배치 문제 도 합의 점 을 찾아가 고 있 다 . 
 그러나 해 지시 지급금 산정 방식 과 주차장 면수 와 관련 해서 는 양측 이 큰 이견 을 보여 합의 점 도출 이 쉽 지 않 아 보인다 . 해 지시 지급금 산정 방식 의 경우 대구시 는 정 율법 을 , 대구 뮤지컬 센터 측 은 정액법 을 주장 해 최고 75 억 원 의 차이 를 보이 고 있 다 . 정액법 은 해 마다 일정액 의 감가상각비 를 계상 하 는 방법 이 며 , 정 율법 은 고정 자산 의 기초 ( 期初 ) 장부 가 액 ( 미 상각 잔액 ) 에 일정 한 상각 률 을 곱해 매기 ( 每期 ) 의 감가상각비 를 산출 하 는 방식 이 다 . 
 주차장 면수 의 경우 대구시 가 최소한 380 면 ( 대 ) 이 필요 하 다고 주장 하 고 있 는 반면 , 대구 뮤지컬 센터 측 은 수익 성 을 고려 해 319 면 이상 은 힘들 다는 입장 이 다 . 
 이 와 관련 대구 뮤지컬 센터 측은 “ 해 지시 지급금 산정 방식 의 경우 기획 재정부 의 유권 해석 까지 받 았 지만 , 대구시 가 이 를 받아들이 지 않 고 있 다 ” 면서 “ 주차장 면수 도 공고 에서 요구 한 280 대 의 주차 대수 를 확보 했 지만 시 가 추가 로 100 대 의 주차 면적 을 확보 할 것 을 요구 해 39 대 를 추가 로 제시 했 지만 이 마저 도 받아들이 지 않 고 있 다 ” 고 불만 을 나타냈 다 . 
 이 에 대해 대구시 관계자 는 “ 민간 사업자 와 합의점 을 찾 기 위해 협상 을 계속 했 지만 , 양측 의 입장 차 가 커 쉽 지 않 아 보인다 ” 며 “ 대구 의 요지 라고 할 수 있 는 부지 를 활용 해 사업 을 추진 하 는 만큼 , 불리 한 조건 으로 민간 투자 를 유치 할 이유 가 없 어 신중히 접근 하 고 있 다 . 여의치 않 을 경우 우선 협상 대상자 와 사업 을 추진 하 지 않 을 수 도 있 다 ” 고 말 했 다 . 
 이 처럼 대구시 와 민간 사업자 의 의견 이 팽팽히 맞서 면서 KDI 에 사업 성 을 의뢰 해 타당 성 이 있 다는 결론 을 확보 하 고 , 반대 하 던 대구시 의회 의 동의 까지 어렵 게 얻 어 내 추진 된 대구 뮤지컬 전용 극장 건립 사업 이 4 년 의 세월 만 보낸 뒤 원점 으로 돌아갈 가능 성 도 배제 할 수 없 게 됐 다 .