TER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 1 호 편성 분 제외 </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 " colspan =" 2 "> 계약 방법 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 장기 계속 계약 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 장기 계속 계약 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 " colspan =" 2 "> 계약 만료일 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2012 . 3 . 31 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2012 . 6 . 30 . </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> </ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 " colspan =" 2 "> 납품 기한 </ td >< td align =" LEFT " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 1 호 편성 : 2011 . 2 . 28 . 3 개 편성 ( 24 량 ) : 2011 . 12 . 30 . 3 개 편성 ( 24 량 ) : 2012 . 3 . 31 . </ td >< td align =" LEFT " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 2 호 편성 ( 8 량 ) : 2012 . 7 . 20 . 3 호 편성 ( 8 량 ) : 2012 . 8 . 20 . 4 호 편성 ( 8 량 ) : 2012 . 9 . 20 . 5 호 편성 ( 8 량 ) : 2012 . 10 . 20 . 6 호 편성 ( 8 량 ) : 2012 . 11 . 20 . 7 호 편성 ( 8 량 ) : 2012 . 12 . 20 . </ td >< td align =" LEFT " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 1 호 편성 분 은 기 완료 됨 </ td ></ tr ></ tbody ></ table > 
 3 ) 로윈 의 물가 변동 으로 인한 계약 금액 조정 신청 
 가 ) 로윈 은 2012 . 6 . 11 . 도시철도공사 에게 지수 조정 률 방법 에 따라 ① 2011 . 1 . 31 . 을 제 1 차 조정 기준일 로 삼 아 그때 까지 의 지수 조정 률 3 . 94 % 을 적용 하 여 계약 금액 을 1 , 747 , 138 , 000 원 증액 하 고 , ② 위 조정 기준일 부터 90 일 이 지난 2011 . 5 . 2 . 을 제 2 차 조정 기준일 로 삼 아 그 기간 동안 의 지수 조정 률 3 . 63 % 를 적용 하 여 계약 금액 을 1 , 673 , 094 , 000 원 증액 하 는 내용 의 물가 변동 으로 인한 계약 금액 조정 신청 을 하 였 다 . 
 나 ) 도시 철도 공사 는 2012 . 7 . 6 . 로윈 과 회의 를 열 고 계약 금액 조정 을 논의 하 였으나 , 2012 . 7 . 27 . 로윈 에게 물가 변동 으로 인한 계약 금액 조정 은 지수 조정 률 이 아닌 품목 조정 률 의 방법 에 의해 야 한다고 주장 하 며 계약 금액 조정 을 거부 하 였 다 . 
 4 ) 제 2 차 전동차 구매 계약 의 이행 및 일부 해제 
 가 ) 로윈 은 제 2 차 전동차 구매 계약 에 따라 전동차 2 내지 7 호 편성 분 48 량 을 도시 철도 공사 에게 납품 하 였 고 , 2013 . 3 . 29 . 경 까지 도시 철도 공사 로부터 물품 대금 으로 합계 41 , 387 , 382 , 170 원 을 지급 받 았 다 . 전동차 편성 분별 납품 및 대금 지급 시기 는 아래 표 2 기재 와 같 다 . 
 < table class =" bigcase __ table ">< tbody >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 " colspan =" 8 ">≪ 표 2 ≫</ td ></ tr >< tr >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 구분 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 선급금 지급 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 기지 반입 일 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 중도금 지급 </ td >< td align =" CENTER " valign =" MIDDLE " rowspan =" 1 "> 성능 검사증 발급 일 </ td >< td align =" CE