상기 와 같 은 목적 을 달성 하 기 위한 본 발명 의 인터넷 을 통한 현장 일보 작성 으로 관리 되 는 공사비 정산 방법 은 , 인터넷 망 으로 연결 된 건축주 단말기 , 컨스 트럭 션 플래너 단말기 , 시공자 단말기 , 및 서버 로 구성 된 시스템 을 이용 한 인터넷 을 통한 현장 일보 작성 으로 관리 되 는 공사비 정산 방법 에 있 어서 , 상기 컨스 트럭 션 플래너 단말기 로 최초 현장 의 위치 , 층수 , 용도 , 및 규모 에 관한 기본 정보 를 상기 서버 의 현장 DB 에 입력 저장 하 는 단계 와 ; 상기 현장 DB 의 기본 정보 에 따라 도면 을 시공 단계 별 또는 위치 별 로 나누 어 상기 서버 의 도면 DB 에 저장 하 는 단계 와 ; 상기 서버 의 도면 DB 에 저장 된 도면 을 기준 으로 공종 의 시공 방법 및 난이도 를 상기 서버 의 시공 DB 에 선택 하 여 저장 하 는 단계 와 ; 상기 서버 에 구축 되 어 있 는 자재 DB 로부터 공종 에 사용 되 는 주자재 및 부속 자재 를 선택 하 고 , 상기 도면 을 근거 로 주자재 및 부속 자재 의 수량 을 상기 서버 에 의해 자동 으로 산출 하 는 단계 와 ; 상기 도면 , 시공 방법 , 난이도 , 및 주자재 와 부속 자재 의 수량 과 인터넷 상 으로 입력 된 온라인 견적 을 비교 하 여 결정 된 시공자 에 대한 상기 도면 에 대한 이해 도 , 견적 금액 의 적정 도 , 현장 관리 능력 면접 기록 을 기준 으로 결정 된 견적 데이터 를 상기 서버 의 시공자 DB 에 저장 하 는 단계 와 ; 상기 컨스 트럭 션 플래너 단말기 는 상기 온라인 견적 에 의해 공사비 의 일부 를 견적 시 에 정해진 비율 만큼 선급금 을 상기 시공자 단말기 로 전달 하 는 단계 와 ; 상기 공종 에 따라 상기 서버 의 시공 DB 에 저장 되 어 있 는 작업 에 필요 한 공종 사진 및 영상 목록 의 작업 사진 및 영상 을 상기 서버 의 시공 사진 및 영상 DB 에 저장 하 는 단계 와 ; 자재 , 노무 인력 , 경비 내역 을 포함 하 는 공사비 내역 및 현장 에 관한 정보 를 시공자 단말기 를 통해 서버 의 현장 일보 DB 에 저장 하 는 단계 와 ; 상기 공사비 내역 을 통해 얻 어 진 공사비 를 건축주 단말기 에 제공 하 는 단계 와 ; 상기 작업 사진 및 영상 들 과 시공 사진 및 영상 DB 의 목록 을 매칭 및 저장 하 고 인터넷 을 통하 여 온라인 으로 제공 하 는 단계 와 ; 상기 건축주 단말기 에 시공 완료 된 견적 DB 를 통해 정해진 기간 별 로 청구 가능 한 공사비 를 제공 하 는 단계 와 ; 상기 기간 별 로 청구 가능 한 공사비 와 시공 상황 을 건축주 단말기 와 컨스 트럭 션 플래너 단말기 를 통해 제공 하 는 단계 와 ; 상기 컨스 트럭 션 플래너 단말기 는 상기 견적 DB 에서 선정 된 금액 에 대하 여 시공 DB 의 작성 해야 하 는 사진 및 영상 목록 을 사진 및 영상 DB 와 비교 하 여 필요 한 사진 및 영상 이 모두 준비 되 었 는지 를 확인 하 고 이 를 근거 로 공사비 의 청구 , 승인 , 보완 , 반려 하 는 기초 자료 를 기성 금 DB 에 저장 하 는 단계 와 ; 상기 서버 는 기성 금 DB 의 승인 항목 에 대해 상기 현장 일보 DB 를 바탕 으로 진행 된 공종 에 대하 여 공사비 를 시공자 단말기 에게 지급 하 는 단계 와 ; 상기 공사비 지급 에 대한 날짜 , 금액 , 대상 공종 의 내역 과 지급 에 관한 날짜 , 대상 공종 , 지급 후 잔액 , 잔액 처리 에 관한 내역 을 공사비 지급 내역 DB 에 기록 하 여 저장 하 는 단계 와 ; 하 자 발생 시 공사 에 사용 된 공종 의 시공 방법 을 상기 시공 DB 로부터 얻 고 , 현장 일보 에 작성 한 사진 및 영상 과 공사비 내역 을 현장 DB 와 시공 사진 및 영상 DB 에서 얻 어 하 자 보수 를 하 고 하 자 보수 DB 에 저장 하 는 단계 ; 및 상기 컨스 트럭 션 플래너 단말기 는 공사 완료 후 남 은 공사비 에 대한 부분 은 완성도 에 따라 지급 여부 를 결정 하 는 단계 ; 를 포함 하 여 이루어지 는 것 을 특징 으로 한다 .