세월 호 육상 거치 ' 막바지 '… 선체 이송 장비 하중 테스트 만 남 았 다 세월 호 육상 거치 / 사진 = 연합뉴스 해양수산부 에 따르 면 세월 호 를 싣 고 신항 에 정박 한 반 잠 수식 선박 ' 화이트 마린 ' 호가 이날 오후 5 시 5 분 세월 호 의 육상 이동 을 위한 위치 변경 을 완료 했 습니다 . 이제 는 특수 이송 장비 인 모듈 트랜스포터 ( Module transporter : MT ) 가 세월 호 선체 를 들 어 올릴 수 있 는지 확인 하 는 테스트 만 남 았 습니다 . 반 잠수선 은 부두 와 나란히 횡 방향 으로 접안 돼 있 었 으나 이 안 하 고서 90 도 방향 을 틀 어 다시 선미 쪽 으로 접안 했 습니다 . 인양 업체 상하 이 샐비지 는 반 잠수선 을 와이어 로 부두 에 단단히 고정 할 예정 입니다 . 이렇게 되 면 MT 가 선미 쪽 을 통해 반 잠수선 갑판 에 들어가 세월 호 를 들 어 올리 고 철재 부두 안 으로 옮길 수 있 게 됩니다 . 이날 해수부 는 MT 480 대 를 6 줄 씩 80 대 씩 이어 붙여 시험 운행 했 습니다 . 해수부 는 이날 저녁 MT 에 세월 호 를 실 어 보 는 테스트 를 하 고 나 서 MT 들 이 선체 하중 을 견딜 수 있 다고 판단 되 면 6 일 본격 적 인 육상 이송 을 시도 할 계획 입니다 . 상하 이 샐비지 가 4 일 선체 무게 를 기존 추정 치 보다 1 천 130 t 더 무거운 1 만 4 천 592 t 이 라고 밝혀 기존 에 준비 된 MT 로 는 세월 호 를 이송 하 는 것 이 부담 스러운 상황 이 지만 해수부 는 일단 이송 을 시도 해 보 기 로 했 습니다 . 세월 호 선체 가 MT 로 지탱 하 기 어려울 정도 로 무겁 다고 판단 되 면 대용량 MT 가 대체 투입 됩니다 . 기존 MT 한 대 가 질 수 있 는 최고 무게 는 40 t 이 지만 해수부 는 최대 중량 60 t 을 견딜 수 있 는 대용량 MT 336 대 를 투입 하 는 방안 을 대안 으로 검토 중 입니다 . 대용량 MT 를 투입 할 경우 육상 이동 작업 의 데드라인 은 10 일 로 늦춰 집니다 . [ MBN 뉴스 센터 / mbnreporter 01 @ mbn . co . kr ] < Copyright ⓒ MBN ( www . mbn . co . kr ) 무단 전재 및 재 배포 금지 >