감사원 , 전남 개발 공사 추궁 해 보 니 … 
 전남 개발 공사 가 부실 한 사업 타당 성 검토 를 바탕 으로 1400 억 원 이 넘 는 장흥 해당 산단 개발 을 추진 해 온 것 으로 감사원 감사 결과 드러났 다 . 
 감사원 이 19 일 공개 한 전남 개발 공사 와 광주 도시 공사 등 을 대상 으로 한 ‘ 지방 공기업 개발 사업 추진 실태 ’ 감사 결과 에 따르 면 전남 개발 공사 는 ‘ 장흥 해당 산업 단지 조성 사업 ’ 을 추진 하 면서 사업 타당 성 분석 을 소홀히 해 지난해 말 현재 58 억 원 의 손실 이 예상 되 는 등 신규 투자 사업 을 무리 하 게 추진 한 것 으로 밝혀졌 다 . 
 개발 공사 는 ‘ 지방 공기업 예산 편성 기준 ’ 및 ‘ 지방 고 기업 설립 · 운영 기준 ’ 에 따라 사전 타당 성 분석 을 통해 사업 성 이 있 는 경우 에 신규 투자 사업 을 추진 해야 하 지만 해당 산단 의 타당 성 분석 결과 가 나오 지 도 않 은 상황 에서 한 페이지 분량 의 사업 계획서 만 으로 사업 추진 을 결정 했 다 . 
 개발 공사 는 또 조성 원가 산정 과정 에서 제외 해야 하 는 국고 보조금 165 억 원 을 포함 , 조성 원가 를 과다 하 게 산정 하 는가 하 면 , 현실 성 이 없 는 ‘ 연차 별 투자 및 회수 계획 ’ 을 근거 로 사업 을 추진 하 고 있 는 것 으로 밝혀졌 다 . 
 예컨대 산업 시설 용지 의 경우 착공 연도 인 2010 년 에 1 단계 분양 대금 ( 964 억 원 ) 의 33 . 3 %( 321 억 원 ) , 2011 년 에 나머지 ( 643 억 원 ) 을 회수 한다는 게 개발 공사 계획 이 지만 이대로 라면 분양 대금 중 계약금 비율 ( 20 %) 을 고려 할 경우 착공 연도 에 100 % 분양 이 되 고 중도금 과 잔금 이 지체 없이 회수 돼야만 가능 하 다 . 
 또 실제 계약 상 으로 만 분양 대금 을 모두 거둬들이 는 데 3 년 이 걸리 는 데 다 , 지난해 말 용지 분양 대금 회수 계획 ( 24 %) 에 비해 실제 회수 실적 ( 4 %) 도 턱 업 이 모자라 는 데 도 무리 하 게 추진 했 다고 감사원 은 밝혔 다 . 
 광주 도시 공사 도 사업 타당 성 분석 결과 를 재 검토 하 기 위한 내부 타당 성 심의 를 거치 는 게 바람직 한데도 , 이 같 은 규정 없이 ‘ 평동 2 차 산단 조성 사업 ’ 등 7 개 사업 을 추진 한 것 으로 밝혀졌 다 . 
 감사원 은 이 에 따라 전남 개발 공사 관계자 와 전남 발전 연구원 위원 에 대해 각각 주 의 조치 를 내리 고 광주 도시 공사 사장 에 대해서 도 결선 업무 를 철저히 할 것 을 요구 했 다 .