이 설비 는 지난 2013 년 6 월 스웨덴 스 테 나사 로부터 7 억 2000 만 달러 에 수주 한 해양 플랜트 다 . 당시 선수금 30 %( 2 억 1500 만 달러 ) 를 받 고 건조 에 착수 했 지만 , 선사 의 잦 은 설계 변경 요구 등 으로 납기 일 이 지연 돼 왔 다 . 결국 삼성 중공업 은 지난해 6 월 공정 지연 에 따른 공기 연장 및 추가 비용 을 청구 했 다 .