동영상 뉴스 	 	 【 앵 커멘트 】 1 조 3 천억 원 을 들여 짓 다 포항 공항 의 고도 제한 에 걸려 1 년 넘 게 중단 됐 던 포스코 신 제강 공장 문제 가 해결 됐 습니다 . 공항 활주로 를 공장 반대쪽 으로 늘리 고 또 높이 는 방식 으로 조정 됐 습니다 . 박호근 기자 가 보도 합니다 . 【 기자 】 포스코 는 2008 년 6 월 포항 제철소 에 신 제강 공장 건설 에 착공 했 습니다 . 하지만 , 1 년 뒤 인 2009 년 8 월 인접 한 포항 공항 의 고도 제한 문제 로 공사 가 중지 됐 습니다 . 애초 포항시 가 국방부 와 사전 협의 없이 포항 공항 의 비행 안전 구역 에 건축 을 허가 한 것 이 원인 이 었 습니다 . 이미 공사 는 93 % 나 진행 됐 고 총 투자액 1 조 4 천억 원 중 1 조 3 천억 원 이 들어간 뒤 였 습니다 . 이 에 포항시 는 군사 시설 보호법 상 고도 제한 완화 규정 적용 에 있 어 국방부 와 의견 이 다르 다며 작년 6 월 조정 신청 을 했 습니다 . 국무총리실 소속 행정 협의 조정 위원회 가 7 개월 여 간 의 조정 과정 을 거쳐 최종 권고 안 을 내놓 았 습니다 . 먼저 포스코 가 고도 제한 을 초과 한 공장 건물 중 윗부분 1 . 9 m 를 철거 합니다 . 활주로 는 기존 의 길이 를 유지 하 되 공장 과 가까운 쪽 의 378 m 를 없애 고 대신 반대쪽 에 같 은 길이 만큼 늘리 기 로 했 습니다 . 또 활주로 2 , 133 m 를 시작 부분 에서 끝 으로 갈수록 조금 씩 높여 전체 7 m 를 높여 안전 고도 를 확보 합니다 . 이 로써 종합 적 으로 19 . 4 m 였 던 신 제강 공장 의 고도 제한 초과 높이 를 8 . 5 m 로 낮췄 습니다 . 초과분 을 완전히 제거 하 지 는 못했 지만 , 정밀 계기 착륙 비행 장치 를 설치 해 안전 성 을 보강 할 방침 입니다 . 임채민 국무총리 실장 은 " 국가 안보 적 측면 과 경제 적 측면 을 동시 에 고려 했 다 " 고 밝혔 습니다 . 행정 협의 조정 위원회 는 본회의 를 열 어 이런 권고 안 을 제시 했 고 , 국방부 와 포항시 , 포스코 측 이 수용 하 면서 확정 됐 습니다 . 한편 , 혼란 을 야기 한 책임 을 물 어 토지 수용 비용 등 1 천억 원 은 포스코 가 떠안 게 됐 고 , 포항시 는 행정 적 · 재정 적 제재 를 받 을 전망 입니다 . MBN 뉴스 박호근 입니다 . ▶ MBN 뉴스 더 보 기 Click ! !!▶ 매일 매일 팡팡 ! 대박 세일 ! 소셜 커머스 ' 엠 팡 ( mpang . mbn . co . kr ) ' 오픈 ▶ < 코스피 2500 p 향하 여 > 상상 그 이상 의 수익 률 , 눈 으로 직접 확인 하 세요 ! ' MBN 리치 '< Copyright ⓒ mbn ( mbn . co . kr ) 무단 전재 및 재 배포 금지 > MBN 화제 뉴스 ▶ 슈퍼카 무장 경찰 " 폭주족 떨 고 있 니 "▶ " 가수 로 키워줄 게 " 성폭행 하 고 나체 사진 찍 어 ▶ 샤넬 · 구찌 " 신라 면세점 방 뺀다 " 협박 … 왜 ? ▶ 송혜교 ' 페티쉬 ', 베드 신 만 편집 돼 불법 유출 ▶ 로또 1 등 대박 살펴보 니 10 명 중 7 명 은 … ▶ MBN 뉴스 더 보 기 Click ! !!▶ 매일 매일 팡팡 ! 대박 세일 ! 소셜 커머스 ' 엠 팡 ( mpang . mbn . co . kr ) ' 오픈 ▶ < 코스피 2500 p 향하 여 > 상상 그 이상 의 수익 률 , 눈 으로 직접 확인 하 세요 ! ' MBN 리치 '< Copyright ⓒ mbn ( mbn . co . kr ) 무단 전재 및 재 배포 금지 >