【 청주 = 뉴시스 】 이성기 기자 = 전국 혁신 도시 157 개 이전 대상 기관 중 당초 계획 대로 혁신 도시 이전 을 추진 하 는 기관 이 단 한 곳 도 없 는 것 으로 나타났 다 . 그나마 부지 를 매입 하 고 청사 설계 에 착수 한 기관 도 질병관리본부 , 한국 보건 산업 진 흥원 , 한국 보건 복지 인력 개발 원 , 식품 의약품 안전 평가 원 , 경찰 종합 학교 , 국립 특수 교육 원 등 6 개 기관 으로 전체 의 5 . 6 % 에 불과 했 다 . 이 같 은 사실 은 국토 해양 부 가 국회 국토 해양 위원회 민주당 이시종 의원 ( 충북 충주 ) 에게 제출 한 국정 감사 자료 에서 밝혀졌 다 . 계획 당시 사옥 건축 및 이전 에 39 개월 이 소요 될 것 으로 예상 한 만큼 2 년 2 개월 정도 가 남 은 지금 상황 에서 는 당초 계획 대로 2012 년 까지 기관 이전 작업 을 완료 하 는 것 이 불 가능 하 다는 얘기 다 . 특히 , 지난 8 월 말 기준 으로 157 개 이전 계획 수립 대상 기관 중 32 . 5 % 인 51 개 기관 은 아직 이전 계획 승인 조차 받 지 못한 상황 이 기 때문 에 2012 년 이전 완료 는 물론 , 본격 적 인 사업 이 언제 시작 될 지 , 기관 은 이전 할 수 있 을 지 여부 도 불 투명 한 상황 이 다 . 106 개 이전 계획 승인 기관 중 에서 도 종전 부지 를 소유 하 고 있 는 75 개 기관 은 국토 부 로부터 이전 계획 승인 을 받 은 이후 3 개월 이내 에 종전 부동산 에 대한 처리 계획 을 국토 부 에 제출 하 고 승인 받 아야 하 지만 , 승인 을 받 은 기관 은 반 정도 인 40 개 기관 에 불과 했 다 . 나머지 35 개 기관 중 18 개 기관 은 아직 국토 부 에서 계획 을 검토 중 이 며 , 3 개 기관 은 처리 계획 조차 제출 하 지 않 았 다 . 14 개 기관 은 아직 계획 제출 기한 인 3 개월 이 되 지 않 았 다 . 이 의원 은 " 이 같 은 상황 에 도 국토 해양 부 는 4 대강 사업 에 대해서 는 국가 중요 사업 이 라는 구실 로 각종 영향 평가 를 면제 하 고 단축 하 면서 국가 균형발전 의 핵심 과제 인 혁신 도시 사업 에 대해서 는 157 개 기관 중 계획 대로 사업 이 추진 되 는 곳 이 단 1 곳 도 없 을 만큼 사업 의지 가 없 어 보인다 " 고 지적 했 다 . 또 " 충북 의 경우 중 부신 도시 로 이전 하 기 로 했 던 한국 소프트웨어 진 흥원 과 한국 인터넷 진 흥원 이 타 혁신 도시 이전 기관 과 통합 돼 통합 된 기관 을 어디 로 이전 할 지 아직 정하 지 못한 상황 이 기 때문 에 사업 추진 이 불 투명 한 상황 " 이 라며 " 정부 는 혁신 도시 는 원안 대로 차질 없이 추진 될 것 이 라는 말 을 반복 하 고 있 지만 , 혁신 도시 사업 의 기본 인 기관 이전 조차 확정 하 지 못한 상황 이 기 때문 에 해당 지자체 를 비롯 한 지역 주민 들 은 정부 를 불신 할 수 밖에 없 는 상황 " 이라고 했 다 . 이 의원 은 " 정부 에 대한 불신 을 불식 시키 기 위해서 는 크 게 지연 되 고 있 는 공공 기관 의 이전 계획 과 종전 부지 사용 계획 등 의 승인 을 빠른 시일 내 에 마무리 해야 할 것 " 이 라며 혁신 도시 의 정상 추진 을 위한 국토 부 의 대책 을 주문 했 다 . sklee @ newsis . com