울산항 동북아 오일 허브 조감도 ( 울산 = 연합뉴스 ) 허광 무 기자 = 울산 지방 해양 수산청 은 울산항 동북아 오일 허브 1 단계 하부 시설 조성 공사 에 투입 될 안벽 용 케이슨 15 개 함 설치 를 6 일 시작 했 다고 밝혔 다 . 설치 는 12 일 동안 진행 돼 이달 17 일 께 완료 될 예정 이 다 . 케이슨 은 수중 시설물 등 기초 구축 용 대형 콘크리트 구조물 이 다 . 1 개 함 은 가로 35 ｍ , 세로 32 . 5 ｍ , 높이 25 ｍ 크기 로 , 넓이 는 34 평 형 아파트 10 개 를 붙여 놓 은 것 과 같 고 높이 는 10 층 에 달한다 . 이 케이슨 이 해상 에 설치 되 면 케이슨 과 육지 와 의 사이 에 토사 를 채우 는 매립 작업 이 뒤따른다 . 오 일 허브 조성 사업 을 추진 하 는 울산 항만 공사 는 지난해 말 부터 케이슨 설치 를 추진 했으나 , 설치 예정지 에 있 는 소금 생산 용 바닷물 취수 시설 때문 에 공사 에 차질 을 빚 었 다 . 항만 공사 는 4 천 t 급 크레인 작업 을 위해 수중 취수구 의 임시 절단 을 요구 했 고 , 소금 제조 업체 인 한주 는 당장 취수구 를 절단 하 면 공장 가동 과 소금 납품 이 전면 중단 된다며 반발 했 다 . 이런 상황 에서 한 주 는 취수구 를 계속 운영 할 수 있 도록 울산 해수 청 에 공유 수면 점 · 사용 허가 연장 을 신청 했 고 , 항만 공사 는 연장 을 절대 불허 해야 한다는 의견 을 내 면서 두 기업 이 첨예 하 게 대립 했 다 . 다행히 취수구 를 12 일 동안 임시 로 절단 하 고 공유 수면 점 · 사용 을 10 월 말 까지 연장 하 는 방 안 에 두 기업 이 합의 하 면서 이번 공사 가 전격 적 으로 이뤄지게 됐 다 . 한편 한 주 는 바닷물 취수 시설 전체 를 10 월 말 까지 약 1 . 3 ㎞ 떨어진 남화 물양장 으로 옮기 기 로 했 다 . hkm @ yna . co . kr ▶ 연합뉴스 앱 지금 바로 다운 받 기 ~▶ [ 오늘 의 HOT ] 전 세계 에서 관측 된 개기 월식 < 저작권자 ( c ) 연합뉴스 , 무단 전재 - 재 배포 금지 >