착공 13 년 구미 驛舍 준공 ‘ 하 세월 ’ 
 4 년 째 무허가 건물 로 사용 되 고 있 는 경부선 철도 구미 복합 역사 를 놓 고 코레 일 과 상업시설 임차 업체 사이 의 법 적 공방 이 치열 해 지 고 있 어 준공 이 상당 기간 지연 될 전망 이 다 . 
 코레 일 은 낡 은 구미역 을 헐 고 그 자리 에 역무 · 상업시설 을 갖춘 복합 역사 로 신축 하 는 공사 를 1999 년 12 월 착공 , 2003 년 12 월 말 완공 할 계획 이 었 다 . 그러나 건축비 를 제때 확보 하 지 못해 2008 년 10 월 완공 했으나 역 후 광장 부지 에 지하 주차장 을 건설 하 지 못해 임시 사용 승인 을 받 았 다 . 
 그 과정 에서 코레 일 은 2007 년 11 월 < 주 > 써 프라임 플로렌스 를 상업시설 임차 업체 로 선정 했 고 , 2008 년 7 월 역 후 광장 소유 주인 구미 시 와 코레 일 · 임차 업체 는 임차 업체 가 옥외 ( 지하 ) 주차장 을 건설 한다는 협약 을 체결 했 다 . 이 에 따라 써 프라임 플로렌스 측 은 2008 년 9 월 옥외 주차장 을 착공 했으나 , 2009 년 12 월 1 차 로 공사 를 중단 했 다 . 이후 구미시 · 코레 일 · 임차 업체 는 2010 년 9 월 주차장 사업 정상 화 를 위한 협약 을 변경 , 공사 를 재개 했으나 이듬해 1 월 공정 90 % 상태 에서 공사 가 다시 중단 된 채 지금 까지 방치 되 고 있 다 . 
 코레 일 과 임차 업체 는 옥외 주차장 건립 , 상업시설 미 완공 등 을 두 고 서로 책임 을 떠넘기 며 법 적 다툼 까지 벌이 고 있 다 . 코레 일 은 2011 년 8 월 임차료 체납 , 옥외 주차장 완공 책임 미 이행 등 각종 계약 과 협약 을 위반 했 다는 이유 로 임차 업체 에 계약 해지 를 통보 한 데 이 어 , 지난 3 월 명 도 소송 까지 제기 했 다 . 또 옥외 주차장 공사비 일부 를 시공사 에 지급 하 지 않 고 타용 도로 전용 했 다는 이유 로 지난달 16 일 임차 업체 대표 를 횡령 혐의 등 으로 검찰 에 고소 했 다 . 
 써 프라임 플로렌스 도 이 에 맞서 2011 년 10 월 코레 일 을 상대 로 구미 복합 역사 상업시설 미 완공 부분 에 대한 공사 를 시행 한 데 대해 대구 지방 법원 에 손해배상 청구 소송 을 제기 해 승소 했 다 . 또 구미 복합 역사 임대차 계약 의 중요 부분 인 외부 지하 주차장 건립 에 대한 사실 을 은폐 · 기망 해 외부 지하 주차장 건립 에 임차인 이 관여 하 게 됐 다고 주장 하 고 있 다 . 
 써 프라임 플로렌스 관계자 는 “ 코레 일 을 상대 로 끝 까지 법 적 인 대응 을 하 겠 다 ” 고 분명 한 의지 를 밝히 고 있 고 , 코레 일 역사 개발 처 관계자 도 “ 써 프라임 플로렌스 와 의 법 적 인 문제 에 있 어 선의 의 피해자 가 발생 하 지 않 도록 대책 을 강구 하 겠 다 ” 고 밝혔 다 .