공사 관계 법규 및 제 규정 다음 과 같 으며 서로 상이 한 사항 이 있 을 시 는 가장 최근 에 개정 된 규정 을 적용 한다 . ( 1 ) 전기공 사업 법 및 동시 행령 ( 2 ) 전기 사업 법 및 동시 행령 ( 3 ) 전력 기술 관리법 및 동시 행령 ( 4 ) 전기 설비 기술 기준 , 전기 용품 안전 관리법 ( 5 ) 한국산업표준 규격 ( K , S ) ( 6 ) 00 도시 철도 건설 규정 , 설계 시공 표준 ( 7 ) 철도청 제정 전기 관계 규정 중 전철 설비 시설 규정 ( 8 ) 한국전력공사 표준 규격 ( 9 ) 산재 보험법 및 산업 안전 보건 관계 법령 ( 10 ) 도시 철도 표준 시방서 ( 11 ) 00 시 안전 관리 기준 ( 12 ) 전력 시설물 공사 감리 업무 수행 지침 적용 순위 특별히 계약 에 명기 되 어 있 지 않 은 경우 의 공사 계약 문서 의 우선 적용 순위 는 다음 과 같 다 . ( 1 ) 계약서 ( 2 ) 특수 계약 조건 및 일반 조건 ( 3 ) 특별 ( 특기 ) 시방서 ( 4 ) 설계서 ( 5 ) 일반 시방서 또는 표준 시방서 ( 6 ) 산출 내 역서 ( 7 ) 승인 된 시공 도면 ( 8 ) 관계 법령 유권 해석 ( 9 ) 감 리원 지시 사항 설계도 서 적용 시 고려 할 사항 ( 1 ) 설계 도 서중 어느 한쪽 에 만 명시 되 어 있 는 것 은 동일 한 조건 으로 다룬다 . ( 2 ) 숫자 로 나타낸 치수 는 도면 상 축척 으로 잰 치수 보다 우선 한다 . ( 3 ) 특별시 방서 는 당해 공사 에 한하 며 일반 시방서 에 우선 한다 . 계약 상대자 의 책무 가 . 계약 상대자 는 공사 착 수전 에 설계 도서 를 면밀히 검토 하 고 , 공정 계획 을 수립 하 여야 한다 . 나 . 계약 상대자 는 현장 대리인 등 계약 상대자 가 당해 공사 를 위하 여 임명 , 지정 , 고용 한 자 및 계약 상대자 와 납품 계약 을 체결 한 자 의 공사 와 관련 한 행위 및 결과 에 대한 일체 의 책임 을 진다 . 다 . 계약 상대자 는 공사 목적물 을 발주 기관 에 인도 하 여야 하 며 , 인도 하 기 전 에 발생 한 공사 목적물 의 파손 , 오염 , 분실 변형 등 으로 인한 피해 나 계약 상대자 등 이 제 3 자 에게 끼친 손해 에 대하 여 는 계약 상대자 가 교체 원상 복구 , 손해 배상 등 일체 의 책임 을 진다 . 라 . 계약 상대자 는 감 리원 으로부터 재시공 , 공사 중 지 , 기타 필요 한 조치 를 지시 받 은 때 에 는 특별 한 사유 가 없 는 한 이 에 응하 여야 한다 . 사전 협의 및 조정 가 . 계약 상대자 는 당해 공사 와 연관 된 다른 공사 의 계약 상대자 들 과 상호 간 의 마찰 과 부조 화 를 방지 하 기 위해 , 연관 공사 와 의 연결 부위 의 정합성 , 시공 한계 , 시공 순서 , 공사 착수 시기 등 의 적합 성 에 대하 여 모든 공사 관련 자 들 과 긴밀히 협의 , 조정 하 여 전체 공사 의 진행 에 지장 이 없 도록 하 여야 한다 . 나 . 계약 상대자 는 착공 부터 준공 까지 토목 , 건축 , 기계 , 전기 , 통신 , 신호 , 궤도 공사 등 공사 전체 의 원활 한 추진 을 위하 여 감 리원 또는 발주 기관 이 행하 는 종합 공정 관리 계획 및 운영 에 적극 협조 하 여야 한다 . 다 . 계약 상대자 는 공사 에 포함 되 어 있 는 공종 공사 착 수전 에 관련 공종 자 의 협의 및 조정 을 위한 작업 착수 회의 를 개최 하 여야 하 며 착수 회의 개최 전 에 발주 기관 및 관련 당사자 에게 통보 하 여야 한다 . 라 . 현장 대리인 , 현장 기술자 , 관련 공사 당사자 가 참여 하 여 공종 공사 를 위한 준비 , 공사 진행 방법 또는 이 에 관련 된 작업 에 대하 여 상호 협의 조정 한다 . 공정 및 시공 계획서 가 . 계약 상대자 는 공사 시공 전 에 예정 공정표 및 시공 계획서 를 감 리원 에게 제출 승인 을 받 은 후 시공 하 여야 하 며 , 그 공정 을 충실히 관리 하 여야 한다 . 나 . 전항 의 예정 공정표 및 시공 계획서 의 변경 이 필요 한 경우 에 는 그 사유 및 증빙 서류 를 감 리원 에게 제출 하 여 승인 을 받 아야 한다 . 다 . 시공 계획서 에 포함 될 내용 은 다음 과 같 다 . ( 1 ) 착공 계 ( 2 ) 시공 관리 체제 ( 3 ) 현장 대리인 계 , 현장 대리인 이력서 , 현장 대리인 자격증 사본 , 안전 관리 담당자 ( 4 ) 계약 내 역서 ( 5 ) 예정 공정표 ( 자재 , 인력 및 장비 계획 을 포함 ) ( 6 ) 공정 단계 별 시공법 및 양생 계획 ( 7 ) 사용 자재 계획서 ( 8 ) 품질 관리 계획 ( 9 ) 안전 관리 계획 ( 10 ) 환경 관리 계획 라 . 공사 시행 에 필요 한 조사 측량 은 계약 상대자 부담 으로 행하 여야 하 며 , 그 결과 를 감 리원 및 수행 업무 담당자 에게 보 고 하 여야 한다 . 단 측량 의 기준점 선정 은 설계 도 및 토목 , 궤도 측량 기준 에 의거 정확히 선정 하 여야 한다 . 마 . 계약 상대자 가 제출 하 여야 할 공정표 및 세부 공정 계획서 는 다음 사항 이 포함 되 어야 한다 . ( 1 ) 공사 예정 공정표 및 세부 시공 계획서 : 착 수전 제출 ( 2 ) 월간 진도 보 고서 : 매월 5 일 까지 제출 ( 전월 실적 및 금월 계획 ) ( 3 ) 공 사 일 보 : 매일 09 : 30 까지 제출 사용 자재 및 기기 가 . 시공 에 사용 되 는 자재 및 기기 는 한국산업표준 규격 ( K . S ) 또는 형식 승인 품 을 사용 하 여야 하 며 재질 이 우수 한 시 중 의 최고 우량품 을 사용 하 여야 한다 . 현장 에 반입 되 는 자재 및 기기 는 사전 에 감 리원 의 검사 를 받 은 후 사용 하 여야 한다 . 나 . 현장 에 반입 하 는 자재 및 기기 등 에 대하 여 감 리원 은 관계 기관 에 검사 및 시험 의뢰 할 수 있 으며 이 에 소요 되 는 제반 비용 은 계약 상대자 가 부담 한다 . 공사 용 기계 기구 및 공구 가 . 공사 에 사용 하 는 기계 기구 및 공구 류 는 특정 제품 을 제외 하 고 아래 에 열거 하 는 장비 를 공사 기간 동안 현장 에 비치 하 여야 한다 . 나 . 기계 기구 및 공구 류 는 안전도 가 충분히 높 은 것 을 사용 하 여야 하 며 감 리원 이 위험 하 다고 인정 할 때 는 계약 상대자 의 비용 부담 으로 지체 없이 교환 하 여야 한다 . 다 . 계약 상대자 는 공종 별 로 필요 한 장비 및 공구 를 작업 착수 전 에 현장 반입 을 완료 하 여 공사 시행 에 차질 이 없 도록 하 여야 한다 . 라 . 공사 용 장비 ( 1 ) 접지 저항 측정기 ( 2 ) 훅 크 메타 ( 3 ) 만능 테스타 ( 4 ) 절연 저항 측정기 ( 1000 V 급 2000 ㏁ 이상 ) ( 5 ) 집전기 ( 6 ) 카메라 ( 7 ) 유압식 공구 ( 8 ) 콘크리트 타 정총 ( 9 ) C . O . S . 조 작봉 ( 10 ) 접지 용구 ( 11 ) 로타리 햄 머 ( 450 W 이상 ) ( 12 ) 작업 용 사다리 카 ( 13 ) 충전 용 비상 등 유관 기관 의 협조 가 . 계약 상대자 는 공사 진행 에 필요 한 제반 서식 을 작성 하 여 유관 기관 에 대한 수속 일체 를 수행 하 여야 한다 . 이 에 소요 되 는 제반 경비 는 계약 상대자 가 부담 한다 . 나 . 공사 상 관계 가 있 는 타 분야 토목 , 건축 , 궤도 , 기계 , 소방 , 신호 , 통신 등 의 계약 상대자 와 긴밀히 연락 및 협력 을 유지 하 여 원활 한 공사 가 되 도록 상호 편의 를 도모 하 여야 한다 . 사고 및 재해 방지 대책 계약 상대자 는 고용인 에게 작업 전 에 필요 한 안전교육 을 철저히 시켜 안전 사고 에 만전 을 기하 여야 한다 . 시공 중 에 발생 하 는 일체 의 안전사고 는 계약 상대자 가 민 , 형사 상 의 책임 을 지 며 , 기존 시설물 에 손해 를 입혔 을 경우 에 는 계약 상대자 부담 으로 원상 복구 하 여야 한다 . 공유 하 기 글 요소