정부 요구 로 수정안 마련 . . 주민 반발 거세 ( 인천 = 연합뉴스 ) 신민재 기자 = 인천시 가 2 조 3 천억 원 이 넘 는 막대 한 예산 이 투입 되 는 도시 철도 2 호 선 의 노선 과 개통 시기 를 놓 고 부심 하 고 있 다 . 24 일 인천시 에 따르 면 시 는 지난해 7 월 일부 구간 의 지중화 . 고 가화 문제 를 놓 고 지역 주민 들 이 첨예 하 게 대립 했 던 인천 도시 철도 2 호 선 의 기본 계획안 을 발표 했 다 . 도시 철도 2 호 선 은 서구 오류 지구 와 남동구 인천대 공원 을 연결 하 는 총 29 . 2 ㎞ 구간 으로 , 총 사업비 2 조 3 천 435 억 원 가운데 60 % 를 정부 가 지원 하 게 된다 . 시 는 2 호 선 개통 목표 를 아시안 게임 이 열리 는 2014 년 으로 세웠 지만 정부 가 관련 예산 지원 에 난색 을 표하 면서 당초 계획 에 제동 이 걸렸 다 . 매년 국고 에서 전국 에 지원 하 는 도시 철도 사업 예산 이 6 천 500 억 원 규모 인데 이 중 3 분 의 1 이 넘 는 2 천 480 억 원 씩 을 매년 인천시 에 지원 하 기 는 어렵 다는 게 관계 부처 의 입장 이 었 다 . 국토 해양 부 ( 당시 건설 교통부 ) 는 지난해 시 가 제출 한 기본 계획 상 지하 구간 을 고가 화 해 사업비 를 줄이 거나 사업 기간 을 늘리 는 방안 등 을 검토 할 것 을 요구 했 고 , 시 는 이 를 수용 해 지난해 12 월 수정안 을 내놨 다 . 수정안 은 2 호 선 전체 구간 을 2 단계 로 나눠 인천대 공원 ~ 서구 공촌 사거리 19 . 4 ㎞ 구간 은 2014 년 상반기 까지 우선 개통 하 고 , 나머지 공촌 사거리 ~ 오류 지구 9 . 8 ㎞ 구간 은 2018 년 까지 완공 하 는 것 을 주 내용 으로 하 고 있 다 . 그러나 2014 년 전 구간 개통 을 기대 했 던 검단 지역 등 서구 주민 들 은 시 의 이 같 은 계획 변경 에 대해 주민 7 만 5 천 여 명 이 연 명부 를 제출 하 는 등 거세 게 반발 하 고 있 다 . 시 의 회도 주민 들 의 요구 를 반영 해 ' 도시 철도 2 호 선 전 구간 동시 개통 촉구 결의안 ' 을 채택 하 는 등 시 를 압박 하 고 나섰 다 . 도시 철도 2 호 선 개통 지연 에 대한 압력 이 가중 되 고 아시안 게임 경기장 건설 계획 이 가시 화 하 면서 시 는 다시 일부 노선 변경 을 검토 중 에 있 다 . 서구 공천 사거리 ~ 가정 오거리 4 . 6 ㎞ 구간 을 서쪽 방향 으로 500 ｍ 가량 옮겨 청라 지구 , 가정 택지 지구 와 가깝 게 만들 고 아시안 게임 주경 기장 을 지나 도록 한다는 게 구상 의 요지 다 . 이 경우 청라 지구 , 가정 지구 개발 주체 인 한국토지공사 , 대한주택공사 에 교통 기반 시설 부담금 명목 으로 사업비 를 일부 분담 시켜 2 호 선 개통 시기 를 앞당길 수 있 다는 계산 이 다 . 그러나 기존 계획 상 노선 이 옮겨간 지역 주민 들 의 반발 이 거셀 것 으로 예상 되 고 , 국토 해양 부 등 관계 부처 와 기본 계획 변경 절차 를 거쳐야 하 기 때문 에 실제 추진 은 쉽 지 않 을 전망 이 다 . 시 도시 철도 건설 본부 관계자 는 " 도시 철도 2 호 선 노선 조정 은 현재 로선 2014 년 까지 전 구간 을 개통 하 기 위한 ' 구상 ' 중 의 하나 " 라며 " 아시안 게임 경기장 건설 계획 이 먼저 확정 돼야 구체 적 인 논의 가 진행 될 수 있 고 , 올 상반기 중 2 호 선 기본 계획 의 정부 승인 과 내년 상반기 착공 이 가능 하 도록 최선 을 다 하 겠 다 " 고 말 했 다 . smj @ yna . co . kr ( 끝 ) 주소창 에 ' 속보 ' 치 고 연합뉴스 속보 바로 확인 < 연합뉴스 긴급 속보 를 SMS 로 ! SKT 사용 자 는 무료 체험 ! >< 저작권자 ( c ) 연합뉴스 . 무단 전재 - 재배 포금 지 . >