4 대강 사업 에서 공정 률 부풀리 기 가 자행 되 고 있 는 것 은 애초 부터 공사 기한 을 무리 하 게 단축 해 잡 은 탓 이 크 다 . 이런 상황 에서 ‘ 윗선 ’ 에서 공기 를 압박 하 고 현장 에 선 공기 를 맞추 기 위한 날림 공사 를 벌이 면서 총체 적 인 부실화 우려 가 나오 고 있 는 것 이 다 . < 한겨레 > 는 4 대강 주요 공구 실무 책임자 와 의 전화 인터뷰 를 재 구성 해 공정 률 뻥튀기 의 배경 과 여파 를 짚 어 봤 다 .