부산 - 김해경 전철 " 잦 은 고장 사실 … 7 월 개통 은 문제없 어 " 
 오 는 7 월 개통 예정 인 부산 - 김해경 전철 이 시험 운행 과정 에서 운행 중단 장애 를 포함 한 잇 따른 고장 이 생긴 것 이 사실 로 드러났 다 . 하지만 , 시 행사 측 은 문제점 을 보완 해 7 월 개통 에 는 차질 이 없 도록 하 겠 다고 밝혔 다 . 
 사업 시행 자 인 부산 - 김해경 전철 ㈜( BGL ) , 운영 사인 부산 - 김해경 전철 운영 ㈜( BGM ) , 부산시 와 김해시 가 설립 한 부산 - 김해경 전철 조합 등 은 25 일 김해 시청 에서 기자 회견 을 열 고 " 다음 달 4 일 까지 90 일 동안 영업 시운전 에 들어간 가운데 , 운행 중단 장애 가 4 월 이후 , 모두 32 차례 발생 했 다 " 고 밝혔 다 . 
 운행 중단 장애 는 열차 가 운행 을 중단 하 면서 사실상 승객 들 에게 피해 가 갈 수 있 는 중대 결함 으로 , 차량 과 지상 무인 제어 시스템 간 의 통신 이 두 절 되 거나 , 주요 장애 발생 에 따른 승객 안전 보장 을 위한 열차 보호 기능 작동 에 따른 것 으로 파악 됐 다 . 
 또 , 역사 정 위치 정차 인식 오류 나 출입문 오작동 등 을 포함 한 원격 조치 가능 에러 도 모두 309 차례 가 발생 한 것 으로 드러났 다 . 
 시 행사 측 은 그러나 , 운행 중단 장애 에 대해 통신 시스템 과 소프트웨어 의 개선 작업 을 6 차례 하 는 등 보완 작업 에 나 서 이달 말 까지 는 시스템 보완 작업 을 마치 고 완벽 한 시스템 을 구축 할 예정 이 라고 밝혔 다 . 
 건설 단 5 공구 최병억 소장 은 " 특히 , 운행 중단 장애 를 없애 기 위해 통신 시스템 에 대한 하드웨어 조정 작업 과 소프트웨어 업그레이드 도 시행 했으며 , 단 한 건도 운행 중단 장애 가 발생 하 지 않 기 위해 이달 말 까지 조치 할 계획 " 이라고 말 했 다 . 
 또 , 승객 감지 장치 민감 도와 통신 두절 로 인한 스크린 도어 장애 에 대해 21 개 역사 전체 의 스크린 도어 를 재점검 했으며 , 곡 선부 의 소음 발생 문제 에 대해서 도 선로 에 식물 성 오일 을 뿌려 주 는 소음 저감 장치 인 RCS ( 레일 코팅 시스템 ) 을 도입 하 는 등 의 대책 을 마련 했 다 . 
 역사 누수 현상 에 대해서 는 천장 부위 에서 곳곳 에 누수 가 발견 되 면서 누수 된 곳 뿐 만 아니 라 , 전체 적 으로 방수 테이프 를 바르 는 등 조치 를 완료 했 다고 밝혔 다 . 
 이 에 따라 , 지난 20 일 부터 운행 중단 장애 는 발생 하 지 않 았 으며 , 경미 한 장애 만 발생 하 고 있 다고 시 행사 측 은 밝혔 다 . 
 운영 사 이헌영 운영 본부 장 은 " 초기 에 는 많 은 장애 가 있 었 지만 최근 에 는 장애 가 없 고 , 그만큼 시스템 이 안정 화 되 고 있 는 단계 " 라며 " 이달 말 에 모든 업그레이드 가 끝나 면 더 이상 장애 는 발생 하 지 않 을 것 으로 보 고 있 다 " 고 말 했 다 . 
 시 행사 측 은 앞 으로 시운전 기간 안 에 운행 장애 요인 에 대해 지속 적 으로 조정 작업 을 거쳐 7 월 개통 에 차질 없이 대비 할 계획 이 다 . 
 시 행사 윤인섭 기술 본부 장 은 " 준공 보고서 를 조합 에 제출 해 다음 달 17 일 까지 검토 중 인데 , 별다른 문제 가 없 다면 준공 필 증 을 발급 해 7 월 1 일 개통 할 수 있 을 것 " 이라고 말 했 다 . 
 시 와 조합 측 은 이 에 대해 , 준공 필 증 교부 일 이전 까지 각종 운행 불가 장애 요인 등 을 해결 해 안전 성 에 최종 적 으로 문제 가 없 다고 판단 될 때 에 만 준공 필 증 을 교부 할 것 이 라고 밝혀 시 행사 의 목표 대로 7 월 1 일 개통 될 수 있 을지 관심 이 모아진다 .