평택 브레인 시티 , 시작 부터 현재 까지 
 2018 / 10 / 15 11 : 22 879 
 평택 브레인 시티 , 시작 부터 현재 까지 브레인 시티 소식 / 평택시 
 2018 . 8 . 31 . 9 : 12 
 https : / / blog . naver . com / kaps 1026 / 221349567322 
 ﻿﻿﻿ 성균관 대학교 유치 가 핵심 인 브레인 시티 , 성대 포기 로 시민 은 ‘ 희망 ’ 에서 ‘ 절망 ’ 으로 
 2007 년 부터 시작 된 브레인 시티 사업 해제 와 재개 반복 
 성균관 대학교 新 캠퍼스 → 사이언 스파크 → 결국 백지화 
 평택 브레인 시티 , 성균관 대 빠진 빈껍데기 로 전락 위기 … 철저 한 진상 규명 필요 
 지난 2007 년 부터 시작 된 평택 브레인 시티 개발 사업 의 핵심 이 라 할 수 있 는 성균관 대학교 유치 는 물론 이 고 그 대안 으로 언급 됐었 던 사이언스 파크 연구 단지 마저 백지 화 되 는 등 사실 상 성균관 대학교 가 브레인 시티 사업 에 참여 하 지 않 겠 다는 의사 를 지난해 인 2017 년 7 월 에 이미 밝혔 다는 것 이 언론 에 보도 되 면서 평택 사회 에 큰 파장 을 일으켰 다 
 ﻿﻿ ■ 브레인 시티 개발 사업 ‘ 첫 단추 ’ 
 2007 년 6 월 19 일 평택 시청 에서 평택 브레인 시티 개발 사업 업무 협약 이 진행 되 면서 첨단 미니 신 도시 브레인 시티 의 본격 적 인 개발 계획 을 알렸 다 . 그리고 그해 12 월 14 일 송명호 평택 시장 과 서정돈 성균관 대 총장 , 김문수 경기도지사 가 평택 시청 에 모여 ‘ 평택 브레인 시티 개발 을 위한 업무 협약 ’ 조인식 을 가졌 다 . 당시 브레인 시티 개발 사업 은 첨단 미니 신 도시 를 표방 하 며 평택시 일대 5 ㎢ 규모 에 성균관 대 제 3 캠퍼스 건설 을 중심 으로 ▲ 국제 연구 센터 ▲ 첨단 산업단지 ▲ 주거 상업시설 등 을 2012 년 까지 조성 한다고 발표 했 다 . 또한 서정돈 성균관 대 총장 은 학부 는 물론 이 고 대학원생 들 을 중심 으로 한 연구 활동 을 하 게 될 것 이 라고 브레인 시티 의 핵심 인 성균관 대 평택 캠퍼스 건설 계획 을 밝혔 다 . 
 ■ 道 , 평택 브레인 시티 계획 승인 
 2010 년 3 월 15 일 경기도 는 평택시 도일동 일원 에 146 만 평 규모 의 ‘ 평택 브레인 시티 일반 산업단지 계획 ’ 을 승인 하 고 이 를 고시 했 다 . 당초 계획 에 따르 면 성균관 대학교 제 3 캠퍼스 는 토지 매입 을 위한 행정 절차 의 일환 으로 2010 년 6 월 부터 토지 보상 에 들어가 2013 년 말 까지 시설 공사 를 완료 할 계획 이 었 다 . 그러나 토지 보상 등 사업 추진 이 정상 적 으로 이뤄지지 않 고 시 행사 의 재원 조달 방안 이 불 확실 해 지 자 경기도 는 2010 년 7 월 사업 시행 자 지정 취소 와 산업단지 계획 승인 취소 청문 을 실시 했 다 . 
 이후 평택시 와 사업자 인 브레인 시티 개발 주식회사 간 의 재원 조달 관련 협의 가 진행 됐으나 사업 개발 기간 만료일 인 2010 년 12 월 31 일 을 앞두 고 도 대안 을 마련 하 지 못했 다 . 브레인 시티 개발 은 ▲ 평택시 가 20 % ▲ PKS 브레인 시티 가 40 % ▲ 청담 씨 앤디 가 40 % 로 참여 했 다 . 당시 분양 조건 은 토지 의 경우 원 형지 기준 평 당 20 만 원 이 었 으며 , 성균관 대 건축비 명목 으로 2450 억 원 을 지원 한다는 조건 이 있 다 . 이후 경기도 의 대학 유치 사업 이 지지부진 하 다는 여론 이 일자 경기도 는 2011 년 2 월 27 일 성균관 대학교 를 비롯 한 여타 대학 유치 사업 이 순조 롭 게 진행 되 고 있 다는 보도 자료 를 발표 했 다 . 
 ■ 평택시 , 사업 촉진 여건 조성 
 2012 년 4 월 23 일 평택시 는 실수요자 투자 유치 와 사업 성 제고 로 사업 이 촉진 되 도록 사업 시행 자 , 성균관 대 와 다양 한 방 안 에 대해 지속 적 으로 촉구 중 에 있 다고 밝혔 다 . 사업 성 제고 란 성균관 대학교 공급 부지 면적 축소 , 가격 현실 화 를 통한 건설사 와 투자자 참여 가능 에 대한 여건 조성 을 말 한다 . 성균관 대학교 와 PKS 브레인 시티 에서 합의 개선 된 사업 계획서 가 제출 되 고 PFV 설립 등 사업 구도 가 확정 돼 자금 조달 방안 이 제시 된다면 모든 행정력 을 동원 해 사업 이 성사 되 도록 지원 을 아끼 지 않 겠 다고 말 했 다 . 
 ■ 시행 사 , 사업 기간 연장 신청 
 2012 년 브레인 시티 개발 사업 이 시작 된 이후 5 년 여 의 시간 이 흐른 뒤 에 도 사업 조성 이 진행 되 지 않 자 수용 지구 주민 들 의 삶 은 피폐 해 지 기 시작 했 다 . 개발 이 시작 된다는 소식 에 꿈 에 부풀 어 있 던 주민 들 은 토지 구입 이나 사업 확장 을 위해 대출 은 물론 이 고 사채 까지 끌 어다 썼 기 때문 에 이제 빚 을 갚 기 위해 다시 빚 을 내 는 악순환 에 빠져 극심 한 생활고 는 물론 평생 일궈 온 땅 까지 빼앗길 위기 에 몰리 기 도 했으며 , 심한 경우 자살 을 선택 하 거나 심각 한 스트레스 로 병 을 얻 는 주민 들 도 생겨나 기 시작 했 다 . 
 브레인 시티 개발 주식회사 는 계약 만료일 이 2013 년 12 월 까지 임 을 들 어 2013 년 3 월 22 일자 로 제출 한 새로운 사업 계획서 를 통해 147 만 ㎡( 44 만 7000 평 ) 의 산업단지 100 % 분양 확약 과 나머지 337 만 ㎡( 102 만 평 ) 중 주택 용지 2 개 블록 18 ㎡( 5 만 4000 평 ) 의 분양 을 책임져줄 것 을 경기도 와 평택시 에 요구 했 다 . 
 ■ 브레인 시티 사업 ‘ 무산 위기 ’ 
 평택 브레인 시티 개발 이 2013 년 12 월 26 일 까지 이 던 사업 기간 을 2014 년 12 월 31 일 까지 1 년 을 연장 해 달 라며 제출 한 산업단지 계획 ( 변경 ) 승인 신청 에 대해 경기도 가 거부 결정 을 내려 사업 이 무산 될 위기 에 처했 다 . 브레인 시티 산업단지 계획 은 PF 프로젝트 파이 낸 싱 을 통해 재원 조달 을 계획 했으나 , 금융 위기 와 건설사 구조 조정 에 따른 급격 한 금융 시장 변화 로 PF 투자 환경 이 어려워 지 면서 사업 에 어려움 을 겪 었 다 . 
 당시 경기도 관계자 는 브레인 시티 사업 은 사업 진도 율 과 보상 이 전무 하 며 구체 적 재원 조달 방안 도 마련 되 지 않 았 다며 , 사업 시행 자 가 평택시 의 사업 지분 20 % 참여 와 3800 억 원 한도 미분양 용지 매입 확약 을 요청 했 지만 평택시 가 담보 제공 을 요구 하 며 거부 입장 을 굽히 지 않 아 정상 적 사업 추진 이 불 가능 하 다고 밝혔 다 . 
 ■ 브레인 시티 산업단지 지정 해제 
 2014 년 1 월 2 일 경기도 는 평택 브레인 시티 에 대한 산업단지 지정 해제 고시 를 일시 보류 했 다 . 수용 지역 토지 주 들 이 평택시 지분 에 해당 하 는 3800 억 원 을 현물 출자 방식 으로 제공 하 겠 다는 의견 을 제시 했 기 때문 이 다 . 당시 경기도 는 4 단계 이행 조건 을 제시 하 고 조건 을 충족 하 지 못할 경우 즉시 지정 해제 고시 를 하 겠 다고 밝혔 다 . 
 그러나 당초 토지 주 들 이 마련 하 기 로 한 토지 보상 유보 금 은 최종 집계 결과 3682 억 원 으로 경기도 는 2014 년 4 월 11 일자 < 경기 도 보 > 에 ‘ 평택 브레인 시티 산업단지 지정 해제 와 사업 시행 자 지정 취소 및 산업단지 계획 승인 취소 ’ 고시 를 게재 했 다 . 이 에 대해 브레인 시티 개발 주식회사 는 경기도 에 ‘ 일반 산업단지 계획 승인 등 취소 및 반려 처분 취소 ’ 를 요구 하 는 행정소송 을 진행 했 다 . 
 ■ 브레인 시티 사업 재추진 탄력 
 2014 년 6 월 3 일 수원 지방 법원 제 3 행정부 는 ‘ 브레인 시티 개발 주식회사 ’ 가 경기도 를 상대 로 낸 집행정지 신청 을 받아들여 취소 소송 사건 판결 선고 때 까지 그 효력 을 정지 한다고 결정 했 다 . 남경필 경기도지사 와 공재 광 평택 시장 은 지방 선거 후보 자 신분 이 었 던 5 월 24 일 ‘ 정책 협약 ’ 을 통해 ‘ 브레인 시티 재추진 ’ 을 약속 했 고 , 당시 법원 의 지정 해제 처분 ‘ 집행정지 ’ 결정 과 맞물려 재추진 에 탄력 을 받 게 됐 다 . 평택시 는 2014 년 10 월 8 일 ‘ 브레인 시티 사업 위원회 ’ 를 본격 가동 해 첫 회의 를 가졌 다 . 
 ■ 브레인 시티 사업 재개 
 2016 년 2 월 18 일 평택시 가 경기도 에 ‘ 브레인 시티 사업 계획 변경 안 ’ 을 건의 함 에 따라 경기도 는 평택 브레인 시티 TF 팀 을 구성 해 사업 계획 을 재 검토 한다고 밝혔 다 . TF 팀 에 는 평택시 부시장 , 사업 시행 자 인 브레인 시티 개발 주식회사 , KEB 하나 은행 , 성균관 대학교 관계자 , 변호사 , 기업 금융 전문가 등 이 참여 했 다 . 당시 평택시 가 제출 한 사업 계획 변경 안 에 는 ▲ 성균관 대학교 매입 부지 약 23 만 ㎡ 축소 ▲ 공동 주택 매입 확약 을 담보 로 하 는 PF 대출 ▲ 산업단지 개발 계획 단계 별 추진 ▲ 평택시 미분양 매입 확약 3800 억 원 전면 폐지 ▲ SPC 자본금 50 억 원 증자 등 의 내용 을 담 고 있 다 . 
 2016 년 6 월 20 일 경기도 는 2014 년 4 월 내린 평택 브레인 시티 산업단지 지정 해제 처분 을 공식 철회 함 에 따라 중단 됐 던 평택 브레인 시티 사업 을 재개 한다고 밝혔 다 . 재판부 는 5 월 18 일 조정 권 고안 을 통해 사업 시행 자 는 조서 에 기재 된 이행 일 까지 이행 조건 을 이행 하 고 , 경기도 는 이행 을 전제 로 기존 취소 처분 을 철회 하 도록 했 다 . 재판부 는 또 사업 시행 자 가 이행 조건 을 지키 지 못할 경우 경기도 는 직권 으로 다시 취소 처분 하 고 , 사업 시행 자 는 이 에 대해 민형사 상 , 행정 상 일체 의 이의 를 제기 하 지 않 는다는 조건 도 달 았 다 . 브레인 시티 개발 주식회사 가 재판부 에 제출 한 주요 사업 변경 안 은 크 게 네 가지 로 ▲ 개발 방식 변경 ▲ 사업 시행 자 변경 ▲ 재원 확보 방안 마련 ▲ 사업 성 개선 등 이 다 . 
 ■ 성균관 대학교 신 캠퍼스 추진 의사 논란 
 2016 년 12 월 2 일 성균관 대학교 는 평택 브레인 시티 핵심 사업 인 신 캠퍼스 이전 에 대해 재학 생 들 을 상대 로 추진 의사 가 없 음 을 밝히 고 산학 협력 중심 의 사이언스 파크 를 검토 중 이 라고 공개 했 다 . 또한 교육 용 부지 가 아닌 연구용 부지 이 므로 학부 와 대학원 이전 은 불가 하 다는 입장 을 밝혔으며 , 평택 캠퍼스 우선 건설 은 평택시 의 일방 적 계획 임 을 알렸 다 . 당시 평택시 신 성장 전략 국 관계자 는 “ 학생 들 의 불 필요 한 오해 로 인해 사업 초기 부터 발목 을 잡히 는 것 을 우려 하 는 것 이 라 생각 한다 . 세부 적 으로 논의 하 는 단계 라 서로 얘기 못 하 는 점 은 있 지만 큰 틀 에서 평택시 와 함께 간다는 것 은 명확 하 다 ” 는 입장 을 밝혔 다 . 
 ■ 브레인 시티 사업 건설사 책임 준공 약정 
 2017 년 3 월 23 일 브레인 개발 시티 주식회사 는 경기도 가 제시 했 던 조건 중 ‘ 시공사 와 책임 준공 약정 ’ 을 체결 함 으로써 철회 조건 이행 의 첫 단추 를 끼웠 다 . 브레인 개발 시티 주식회사 는 시공사 인 포스코건설 , 태영 건설 , 대우건설 과 함께 평택 브레인 시티 일반 산업단지 조성 공사 에 대한 ‘ 책임 준공 약정 ’ 을 체결 했 다 . 동시 에 반 도 건설 , 현대 건설 이 브레인 개발 시티 주식회사 와 ‘ 공공 주택 용지 매입 협약 ’ 을 체결 했 다 . 특히 , 이 사업 에 참여 예정 인 ‘ 평택 도시 공사 ’ 가 공공 SPC 설립 에 앞서 지방 공기업 평가 원에 ‘ 투자 · 출자 타당 성 검토 ’ 를 의뢰 한 결과 2 월 14 일 ‘ 다소 양호 ’ 라는 분석 결과 를 받 아 ‘ 공공 SPC 변경 ’ 조건 역시 순조 롭 게 이뤄질 것 으로 전망 됐 다 . 이후 ‘ PF 대출 ’ 약정 체결 이 정상 적 으로 이행 될 경우 2017 년 하반기 부터 는 보상 추진 이 원활히 진행 될 것 이 라는 전망 이 우세 했 다 . 
 ■ 성균관 대 캠퍼스 → 사이언 스파크 로 전환 
 2017 년 5 월 16 일 남경필 경기도지사 와 공재 광 평택 시장 , 정규상 성균관 대학교 총장 , 이연흥 평택 도시 공사 사장 , 윤용 오 브레인 시티 개발 주식회사 대표 는 경기 도청 에서 평택 브레인 시티 에 미래 4 차 산업 혁명 의 주도 적 역할 을 담당 할 58 만 ㎡ 규모 의 성균관 대학교 사이언스 파크 가 들어선다는 내용 의 협약 을 체결 했 다 . 
 ■ 사업 시 행자 ‘ 중흥건설 ’ 로 변경 
 2017 년 6 월 25 일 브레인 시티 일반 산업단지 금융 PF 약정 기한 을 하루 앞두 고 브레인 시티 개발 사업 의 지분 구조 와 주주 가 변경 돼 기존 시행 사업자 로부터 중흥건설 이 사업 시행 권 을 인수 하 는 것 으로 전격 합의 했 다 . 이 같 은 합의 내용 은 당시 < 평택 시사 신문 > 이 특종 으로 단독 보도 했 다 . 
 기존 공공 SPC 지분 구조 는 ▲ 평택 도시 공사 32 %( 16 억 원 ) ▲ 메리 츠 종금 증권 4 %( 4 억 원 ) ▲ NH 투자 증권 3 %( 1 억 5000 만 원 ) ▲ PKS 브레인 시티 30 . 5 %( 15 억 25000 만 원 ) ▲ 청담 씨 앤디 30 . 5 %( 15 억 25000 만 원 ) 였 다 . 그러나 변경 된 지분 구조 는 ▲ 평택 도시 공사 32 %( 16 억 원 ) ▲ 중흥건설 68 %( 34 억 원 ) 로 중흥건설 이 대주주 이 지만 공공 지배력 확보 를 위해 이사 과반수 임명 권한 을 평택 도시 공사 에 부여 하 는 것 으로 합의 했 다 . 성균관 대학교 사이언 스파크 부지 제공 과 건축 지원금 도 여기 에 포함 됐 다 . 
 자금 구도 도 변경 됐 다 . 기존 자금 구도 는 ▲ 금융 권 PF 대출 이 1 조 1000 억 원 ▲ 평택 도시 공사 가 4000 억 원 이 었 으나 이번 지분 구조 변경 에 따라 ▲ 중흥 투자 1 조 1000 억 원 ▲ 평택 도시 공사 4000 억 원 으로 변경 됐 다 . 사업 시공 방법 도 기존 에 는 복수 의 책임 준공 건설사 가 분할 시공 하 는 것 이 었 지만 중흥건설 이 2 단계 사업 지구 조성 공사 를 단독 으로 시공 하 고 책임 준공 까지 맡 는 것 으로 합의 됐 다 . 
 ■ 성대 유감 표명 , 시 의회 와 도 마찰 
 2017 년 7 월 5 일 성균관 대학교 는 사이언 스파크 의 안정 적 분양 과 관련 한 의사 결정 과정 에서 평택시 가 일체 의 협의 과정 이 없 었 고 , 사업 시행 자 가 중흥건설 로 변경 되 는 것 도 동의 한 바 없 다는 내용 의 문서 를 경기도 와 평택시 , 평택 도시 공사 , 브레인 시티 프로젝트 금융 투자 주식회사 에 보냈 다 . 
 평택시 의회 역시 2017 년 7 월 10 일 이 사업 의 지역 구인 박환우 의원 을 비롯 해 김기성 부의장 과 권영화 운영 위원장 , 오명근 · 서현옥 의원 이 발의 해 ‘ 브레인 시티 SPC 지분 구조 및 주주 변경 추진 관련 감사원 감사 청구 의 건 ’ 을 발의 해 시 의회 에 제출 했 다 . 감사원 감사 청구 발의 에 는 “ 지방 공기업 법 제 54 조 평택 도시 공사 의 사장 은 출자 의 필요 성 과 타당 성 을 검토 해 시장 에게 보 고 하 고 의회 의 의결 을 받 아야 한다 ” 는 내용 위반 여부 를 묻 는 내용 을 담 고 있 다 . 
 ■ 브레인 시티 사업 , 보상 협의 개시 
 2017 년 9 월 5 일 평택 브레인 시티 2 공구 사업 시행 자 인 ‘ 브레인 시티 SPC ’ 가 사업비 조달 변경 안 을 제출 해 경기도 가 제시 했 던 네 가지 이행 조건 이 모두 완료 되 면서 브레인 시티 SPC 는 2017 년 말경 보상 계획 공고 와 함께 2018 년 4 월 보상 협의 개시 를 추진 하 겠 다고 밝혔 다 . 브레인 시티 SPC 가 경기도 에 제출 한 사업비 조달 변경 안 은 중흥건설 이 평택 브레인 시티 사업 참여 의 향서 와 함께 2 공구 ( 336 만 829 ㎡) 조성 사업 추진 을 위한 ▲ 1 조 1000 억 규모 의 자금 조달 계획 ▲ 월별 자금 투자 계획 수립 ▲ 초기 자금 을 공공 SPC 계좌 에 입금 하 겠 다는 확 약서 를 포함 하 고 있 다 . 
 브레인 시티 SPC 는 중흥건설 에서 가장 많 은 출자 지분 68 % 을 갖 고 있 지만 , 정관 에 는 공공 부문 인 평택 도시 공사 가 이 사회 구성원 과반수 의 임명 권한 을 갖 도록 하 고 있 어 공공 에서 실질 적 인 지배력 을 갖 는 구조 다 . 이 에 따라 평택 브레인 시티 조성 사업 은 평택 도시 공사 가 4000 억 원 규모 의 기채 발행 을 통해 1 공구 ( 146 만 4083 ㎡) 조성 사업 을 직접 개발 하 고 , 중흥건설 이 1 조 1000 억 원 의 자기 자본 을 투자 해 브레인 시티 SPC 가 2 공구 ( 336 만 829 ㎡) 조성 사업 을 시공 하 는 개발 구도 로 추진 됐 다 . 
 ■ 2017 년 11 월 28 일 ‘ 선 보상 ’ 시작 
 평택 도시 공사 는 2017 년 9 월 말 까지 경제 적 인 사정 으로 미리 보상 을 희망 하 는 사업 지구 건축물 소유자 를 대상 으로 선 보상 신청 을 받 아 물건 조사 와 감정평가 를 실시 해 왔으며 , 2017 년 11 월 28 일 부터 선 보상 을 시작 한다고 밝혔 다 . 본격 적 보상 협의 는 ▲ 12 월 중순 보상 계획 공고 ▲ 2018 년 1 ~ 3 월 경 감정평가 ▲ 4 월 경 보상개 시 가 이뤄질 예정 이 었 으며 , 평택 도시 공사 는 보상 협의 를 위한 재원 조달 등 에 있 어 자체 기채 발행 과 중흥건설 자체 자금 이 확보 된 상황 으로 문제 없이 진행 될 예정 이 라고 밝혔 다 . 
 2017 년 11 월 29 일 평택시 는 브레인 시티 사업 과 관련 해 공재 광 평택 시장 을 비롯 한 성균관 대 총장 , 평택 도시 공사 사장 , 중흥건설 사장 등 이 배석 한 가운데 간담회 를 개최 했 다 . 
 ■ 시 의회 , 브레인 시티 추진 힘 실어 
 2017 년 12 월 2 일 평택시 의회 는 본회 의 의결 을 거쳐 브레인 시티 개발 사업 추진 에 힘 을 보태 기 위한 ‘ 2017 년 공유 재산 관리 평택 도시 공사 현물출자 건 ’ 을 최종 확정 했 다 . 이 에 따라 ‘ 구 평택군 청사 부지 ’ 와 ‘ 구 송탄 보건소 부지 ’, ‘ 설해 대책 야적장 나대지 ’, ‘ 이충동 학교 부지 ’ 등 이 평택 도시 공사 에 현물 로 출자 돼 도시 공사 의 부채 비율 을 낮춰 브레인 시티 사업 이 원활 하 게 추진 될 수 있 도록 했 다 . 평택시 가 평택 도시 공사 에 출자 하 는 토지 는 44 만 7442 ㎡( 292 필지 ) 로 , 공시지가 는 848 억 8200 만 원 이 며 , 실제 총액 은 1300 억 원 규모 다 . 
 ■ 성대 자료 요청 , 市 관련 자료 제공 
 2018 년 1 월 성균관 대학교 는 평택시 에 중흥건설 의 재무 상황 에 대한 검토 자료 를 요구 했으며 평택시 는 2018 년 2 월 19 일 관련 자료 를 제출 했 다 . 
 ■ 민선 7 기 이후 … 진실 찾 기 나 서 
 6 . 13 지방 선거 이후 2018 년 6 월 21 일 평택시 와 의 실무자 협의 에서 성균관 대학교 는 학생 수 감소 와 학교 의 재정난 등 으로 투자 가 어렵 다는 입장 을 밝혔 다 . 
 문제 의 심각 성 을 인지 한 정장선 평택 시장 은 취임 직전 성균관 대 총장 과 의 면담 을 요청 해 2018 년 7 월 4 일 성사 됐 고 , 이 자리 에서 성균관 대 는 신규 투자 가 불가 하 다는 의사 를 명확히 했 다 . 2018 년 7 월 26 일 정장선 평택 시장 은 원유철 국회의원 , 유 의 동 국회의원 , 삼성전자 관계자 등 이 함께 하 는 간담회 를 통해 성균관 대 문제 를 논의 했 고 해결 점 을 찾아보 겠 다는 말 에 답변 을 기다렸 다 . 이후 8 월 16 일 삼성 이 학교 지원 이 불가 하 다는 답변 을 보내왔 다 . 
 ■ 성균관 대 사이언스 파크 무산 확인 
 2018 년 8 월 20 일 평택 브레인 시티 에 성균관 대학교 사이언스 파크 가 들어설 계획 이 없 다는 사실 이 최종 확인 됐 다 . 이 같 은 사실 도 < 평택 시사 신문 > 이 단독 보도 했 다 . 성균관 대학교 관계자 는 사업 참여 를 포기 하 는 이유 에 대해 대학생 수 가 감소 해 신규 투자 가 어렵 고 , 2017 년 6 월 말 사업 시행 자 가 중흥건설 로 바뀌 는 과정 에 학교 와 전혀 협의 가 없 었 던 것 을 신뢰 관계 가 깨진 원인 으로 지목 했 다 . 이 에 평택시 는 지난 8 월 22 일 긴급 기자 회견 을 갖 고 성균관 대학교 가 브레인 시티 사업 에 참여 하 지 않 는다는 것 을 공식 화 했 다 . 
 평택시 는 브레인 시티 개발 사업 은 계속 추진 하 겠 다는 입장 이 다 . 성균관 대 가 빠진 브레인 시티 개발 사업 에서 최적 의 부지 활용 을 위해 오 는 9 월 경 전문 기관 에 용역 을 의뢰 하 고 , 사이언스 파크 기능 을 대신 할 4 차 산업 관련 시설 등 을 검토 할 방침 이 라고 밝혔 다 . 특히 경기도 , 평택시 의회 , 전문가 , 시민 사회 등 다양 한 의견 을 수렴 해 진행 하 겠 다는 뜻 을 밝혔 다 . 특히 사업 시행 자 가 성대 에 지원 하 기 로 했 던 사항 은 평택시 발전 을 촉진 할 수 있 도록 그대로 유지 하 는 것 을 협의 중 이 며 , 모든 과정 은 투명 하 게 진행 하 겠 다는 의사 를 밝혔 다 . ﻿ 
 [ 출처 ] 평택 브레인 시티 , 시작 부터 현재 까지 | 작성자 백문 이 불 여일