무작정 저지르 고 보 는 여수시 
 여수시 가 세계 박람회 도심 주차장 으로 활용 하 기 위해 추진 하 려던 용기 공원 조성 계획 을 사실상 포기 해야 할 처지 에 놓였 다 . 
 발 이 묶인 거북선 형 유람선 처럼 ' 일단 저지르 고 보 는 ' 식 의 전형 적 인 탁상행정 사례 라는 지적 을 사 고 있 다 . 
 여수시 가 박람회 도심 주차장 으로 활용 하 겠 다고 헐 기 로 한 여수 시청 뒷산 , 용기 공원 . 
 환경 파괴 를 우려 하 는 시민 단체 들 의 강력 한 반발 과 법 적 인 문제 로 시 의회 를 두 번 이나 거치 는 우여곡절 끝 에 지난 4 월 48 억 원 을 확보 했 다 . 여수시 는 산 을 헌 곳 에 2 천 3 백 대 가 주차 할 수 있 는 임시 주차장 을 조성 하 겠 다는 계획 이 었 다 . 
 하지만 최근 용역 결과 암반 이 절반 이상 나왔 고 , 이 에 따라 이 암반 을 모두 없애 려면 공사비 가 최대 4 배 까지 불어나 는 데 다 공기 도 16 개월 로 사실 상 박람회 전 까지 조성 이 불 가능 하 다 . 
 또 인근 에 문화재 인 선소 가 있 어 암반 발파 를 위해서 는 문화재청 의 동의 가 있 어야 하 고 동의 를 하 더라도 일반 발파 보다 2 배 이상 비싼 공법 을 사용 해야 한다 . 
 암반 을 깨 지 않 는 가장 적절 한 대안 이 라고 제시 된 안 을 활용 하 면 6 개월 만 에 공사 가 끝나 지만 , 주 차면 이 850 대 로 기존 계획 에 36 % 에 불과 해 사실상 박람회 용 도심 주차장 역할 이 어렵 게 된다 . 
 여기 다 공원 에 포함 된 테니스 면 을 현재 9 면 에서 6 면 으로 줄여야 해 이 를 이용 하 는 시민 들 의 반발 도 예상 된다 . 
 결국 김 시장 도 어려움 을 토로 했 다 . 
 김 시장 은 오늘 전 직원 에게 생 방송 된 태풍 피해 상황 보고회 에서 " 내년 초 까지 확보 하 지 못할 경우 박람회 개최 효과 를 보 기 어렵 기 때문 에 도심 공한지 등 곳곳 의 빈 땅 을 찾 아 보 라 " 는 고육지책 을 내놨 다 . 
 여수 시민 협 김태성 사무 국장 은 " 이번 용기 공원 조성 사업 역시 무작정 만들 어 놓 고 사업자 를 찾 지 못해 일 년 째 운영 을 못 하 고 있 는 거북선 형 유람선 처럼 면밀 한 사전 검토 없이 무작정 사업 부터 추진 하 는 여수시 의 전형 적 인 행정 행태 를 보여 주 고 있 다 " 고 밝혔 다 .