그 결과 , 공사 기간 이 긴 연장 공정 S 2 동안 은 용광로 ( 3 ) 를 정지 할 필요 가 없 고 , 준비 공정 S 1 및 연통 공정 S 3 은 다른 정지 기간 ( 정기 보수 1 및 정기 보수 2 ) 에 실시 하 면 되 기 때문 에 , 열풍 본관 ( 20 ) 의 연장 을 위한 정지 기간 을 최소한 으로 할 수 있 어 , 실질 적 으로 열풍 본관 ( 20 ) 의 연장 목적 으로 의 용광로 ( 3 ) 의 정지 를 해소 할 수 있 다 .