국토 부 , 공공 공사 부터 공기 산정기 준 적용 
 공공 공사 의 공사 기간 을 산정 하 는 구체 적 인 기준 이 마련 된다 . 
 따라서 밤샘 작업 을 뜻 하 는 이른바 ' 돌관공사 ' 가 줄어들 전망 이 다 . 
 11 일 국토 교통부 에 따르 면 근로 시간 단축 등 변화 한 건설 시장 환경 을 반영 하 고 공사 품질 과 안전 을 확보 하 기 위해 공공 공사 에서 공사 기간 을 산정 하 는 기준 ( 국토 부 훈령 ) 을 마련 해 3 월 시행 한다 . 
 그 동안 발주 청 에서 공사 기간 을 산정 할 때 객관 적 이 고 과학 적 인 기준 보다 는 건설업 계 경험 을 바탕 으로 했 다 . 
 이 에 따라 건설사 가 준공 시점 을 맞추 지 못하 거나 발주자 의 불 합리 한 공기 단축 요구 등 으로 공사 에 쫓기 다 사고 를 당하 는 사례 도 있 었 다 . 
 또 발 주청 이 공사 기간 을 연장 하 는 경우 에 도 적정 한 기준 이 없 어 발 주청 과 시공사 사이 에 간접비 분쟁 등 이 빈번 하 게 발생 했 다 . 
 이 에 공공 공사 부터 공사 기간 산정 과 관련 한 기준 을 마련 , 적용 한다 . 
 우선 공사 기간 은 준비 기간 , 작업 일수 , 정리 기간 을 포함 해 산정 하 도록 했 다 . 대형 공사 나 특정 공사 는 발 주청 에 설치 된 기술 자문 위원회 의 적정 성 심의 를 받 도록 하 는 등 사전 심사 를 강화 했 다 . 
 작업 일수 의 산정 은 시설물 별 작업량 에 건설 근로자 의 충분 한 휴식 을 보장 하 고 사고 를 막 기 위해 법정 공휴일 및 폭염 · 폭설 · 폭우 · 미세먼지 등 과 같 은 기후 여건 에 따른 작업 불 가능 일수 를 반영 하 도록 했 다 . 
 또한 기후 여건 을 검토 할 때 에 는 해당 지역 의 최근 10 년 간 기상 정보 를 적용 한다 . 
 건설 공사 입찰 시 현 장설 명회 에서 공사 기간 산정 산출 근거 와 용지 보상 , 문화재 발굴 등 공사 기간 에 영향 을 미치 는 요소 를 명시 하 도록 해 입찰 참가자 가 정보 를 얻 을 수 있 도록 했 다 .