이날 김 의원 과 박 교수 는 “ 최소 6 개월 정도 걸리 는 실험 기간 이 이곳 에서 는 지난 2 일 부터 다음 달 30 일 까지 두 달 밖에 되 지 않 는다 ” 며 “ 특히 보 를 건설 했 을 때 물 흐름 과 모래 이동 에 따라 어느 부분 이 침식 · 퇴적 하 는지 를 파악 하 기 위한 ‘ 이동상 ( 이동모 습 ) 실험 ’ 은 다음 달 에 나 시작 될 예정 ” 이 라고 문제점 을 지적 했 다 . 심지어 5 개 보 가운데 합천 보 는 이달 말 에 나 모형 이 만들 어 질 예정 이 어서 실험 기간 이 한 달 에 불과 하 다 . 그러나 초고 속 으로 추진 되 는 4 대강 사업 일정 에 맞춰야 하 기 때문 에 한림 연구소 는 합 천보 등 5 개 보 의 실험 기간 을 연장 하 는 것 을 전혀 검토 하 지 않 고 있 다 . 한림 연구소 관계자 는 “ 시간 이 촉박 하 기 때문 에 매일 새벽 까지 실험 을 강행 해 실험 속도 를 일반 적 인 경우 의 2 ~ 3 배 로 끌어올리 고 있 다 ” 며 “ 홍수 가 났 을 때 구조물 이 안 전할 것 인지 , 상 · 하류 물 높이 는 어떻 게 되 는지 등 가장 중요 한 실험 들 을 수행 하 는 데 에 는 큰 문제 가 없 을 것 ” 이 라고 말 했 다 . 국토 해양 부 4 대강 살리 기 추진 본부 도 “ 지난달 22 일 실시 설계 적격 심사 가 끝났으나 이달 말 수리 모형실험 중간 보고서 , 다음 달 말 최종 보고서 가 나오 면 그때 마다 결과 를 반영 해 실시 설계 를 수정 할 것 ” 이 라고 해명 했 다 .