전국 혁신 도시 이전 대상 기관 157 개 중 당초 계획 대로 이전 을 추진 하 는 기관 은 단 한 곳 도 없 는 것 으로 나타났 다 . 그나마 부지 매입 과 청사 설계 에 착수 한 기관 은 질병관리본부 , 한국 보건 산업 진 흥원 , 한국 보건 복지 인력 개발 원 , 식품 의약품 안전 평가 원 , 경찰 종합 학교 , 국립 특수 교육 원 등 6 개 기관 에 불과 하 다 . 이 같 은 사실 은 국토 해양 부 가 국회 국토 해양 위원회 민주당 이시종 의원 ( 충북 충주 ) 에게 제출 한 국정 감사 자료 에서 밝혀졌 다 . 이 의원 은 “ 계획 당시 사옥 건축 및 이전 에 39 개월 이 소요 될 것 으로 예상 한 만큼 2 년 2 개월 정도 가 남 은 현재 로서 는 당초 계획 대로 2012 년 까지 기관 이전 작업 을 완료 하 는 것 이 불 가능 하 다 ” 고 말 했 다 . 이 의원 은 특히 “ 지난 8 월 말 현재 157 개 이전 대상 기관 중 32 . 5 % 인 51 개 기관 은 이전 계획 승인 조차 받 지 못해 이전 사업 이 언제 시작 될 지 조 차 불 투명 한 상황 ” 이 라고 덧붙였 다 . 이전 계획 승인 을 받 은 106 개 기관 중 종전 부지 를 소유 하 고 있 는 75 개 기관 은 국토 부 의 이전 계획 승인 후 3 개월 내 에 종전 의 부동산 처리 계획 을 국토 부 에 제출 하 고 승인 받 아야 하 지만 승인 받 은 기관 은 반 정도 인 40 개 에 불과 했 다 . 이 의원 은 “ 이 같 은 상황 인데 도 국토 해양 부 는 4 대강 사업 에 대해 각종 영향 평가 를 면제 하 거나 단축 하 면서 국가 균형발전 의 핵심 과제 인 혁신 도시 에 대해서 는 사업 추진 의지 가 없 어 보인다 ” 고 지적 했 다 . 이 의원 은 또 “ 충북 의 경우 중 부신 도시 이전 예정 이 었 던 한국 소프트웨어 진 흥원 과 한국 인터넷 진 흥원 이 타 혁신 도시 이전 기관 과 통합 돼 이전 예정지 도 정하 지 못한 상태 ” 라며 “ 정부 는 혁신 도시 의 차질 없 는 추진 을 강조 하 고 있 지만 혁신 도시 사업 의 기본 인 이전 기관 조차 확정 하 지 못해 해당 지자체 를 비롯 한 지역 주민 들 의 불신 을 자초 하 고 있 다 ” 고 말 했 다 . < 청주 = 김영이 기자 kye @ kyunghyang . com >- 대한민국 희망 언론 ! 경향신문 , 구독 신청 ( http : / / smile . khan . co . kr ) - ⓒ 경향신문 & 경향닷컴 ( www . khan . co . kr ) , 무단 전재 및 재 배포 금지 〈 경향닷컴 은 한국 온라인 신문협회 ( www . kona . or . kr ) 의 디지털 뉴스 이용 규칙 에 따른 저작 권 을 행사 합니다 . 〉