4 호 선 연장 ( 서울 당고개역 ~ 남양주 진접 지구 ) 완공 은 2 년 정도 늦춰졌 다 . 시공사 를 구하 지 못해 1 년 7 개월 간 공사 에 들어가 지 못한 게 원인 이 다 . 진접 선 네 구간 중 2 공구 에서 2014 년 7 월 사업자 선정 이 두 차례 나 유찰 됐 다 . 1 ~ 4 공구 중 2 공구 의 연장 이 가장 긴 데 다 4 ㎞ 에 달하 는 터널 공사 까지 있 어 시공사 들 이 입찰 을 꺼렸 다 . 시공 책임 을 맡 은 한국 철도 시설 공단 은 1 년 7 개월 간 사업자 를 찾 지 못하 다 지난해 3 월 에 야 금호 산업 을 시공사 로 선정 했 다 . 개통 시기 는 당초 2019 년 에서 2021 년 하반기 로 미뤄졌 다 . 지난달 기준 공정 률 은 27 . 6 % 다 .