수정 - 10 . 8 / 문경 / 민자 개발 산업 단지 공사 중단 흉물 화 
 민간 개발 방식 으로 추진 되 고 있 는 문경 봉룡 일반 산업단지 가 시 행사 와 시공사 의 다툼 으로 공사 가 중단 된 지 10 개월 정도 지나 면서 공사 현장 이 산림 과 암석 만 파헤쳐 진 채 흉물 로 변하 고 있 다 . 
 < 주 > 제 일 케이블 ( 대표 김경호 ) 은 2010 년 5 월 문경시 마성면 외어리 봉명산 자락 40 만 9 천 ㎡ 에 전선 과 케이블 공장 등 을 설립 하 기 위한 산업단지 조성 에 들어갔 으나 시 행사 와 시공사 가 공정 율 을 놓 고 이견 을 보이 면서 지난해 12 월 공사 가 중단 됐 다 . 
 공사 를 발주 한 시행 사인 제일 케이블 측 은 지난해 11 월 까지 공정 율 이 11 . 39 % 라며 기성 금 23 억 원 을 지급 했으나 , 시공사 인 극동건설 측 은 공정 이 28 . 66 % 가 진행 됐 다며 58 억 여 원 을 요구 하 면서 분쟁 이 발생 했 다 . 이 에 따라 시행 사 는 용역 업체 에 의뢰 , 시공 현황 을 측량 하 는 등 공사비 협의 에 나섰으나 시공사 는 지난 3 월 현장 에서 철수 해 더 이상 공사 가 진행 되 지 않 고 있 다 . 
 극동건설 은 공사비 를 받 을 것 이 더 있 다며 유치권 행사 를 하 고 나섰 고 , 제일 케이블 은 국토 해양 부 에 건설 분쟁 조정 신청 을 했으나 극동건설 의 거부 로 무산 됐 다 . 이 어 극동건설 은 지난 7 월 공사 대금 청구 소송 을 제기 했으며 , 이 에 맞서 제일 케이블 은 유치권 부존 재확인 청구 소송 을 내 는 등 법 적 다툼 으로 비화 됐 다 . 특히 극동건설 이 지난달 극동건설 이 법정 관리 신청 을 하 면서 두 업체 간 소송 도 언제 끝날지 모르 는 상황 이 됐 다 . 
 제일 케이블 측 은 “ 극동건설 의 내부 사정 으로 억울 하 게 피해 를 입 고 있 다 ” 며 “ 분쟁 해결 과 부분 준공 등 다양 한 정상 화 방안 을 강구 중 ” 이 라고 밝혔 다 . 
 봉룡 일반 산업단지 조성 사업 은 시행 사인 제일 케이블 이 토지 보상금 104 억 원 , 기반 조성 338 억 원 등 442 억 원 을 들여 전기 장비 와 기계 등 을 만드 는 산업단지 를 조성 하 는 공사 로 올해 말 준공 예정 이 었 으며 , 문경시 에서 시행 하 는 진입 도로 와 공업용수 도 공사 는 30 ∼ 40 % 의 공정 을 보이 고 있 다 .