설계 변경 의혹 ' 시흥 어울림 센터 ' 시 의회 전면 조사 나설 듯 
 ' 무리 한 설계 변경 의혹 ' 이 제기 된 시흥시 ' 어울림 국민 체육 센터 ( 이하 어울림 센터 ) ' 건립 사업 에 대해 시 의회 차원 의 ' 특별 조사 위원회 ' 구성 이 초읽기 에 들어갔 다 . 
 어울림 센터 는 지난 6 월 준공 예정 이 었 지만 , 일부 하자 등 이 발견 되 면서 14 일 현재 까지 미 준공 된 상태 다 . 
 지역 체육계 등 도 설계 과정 부터 각종 의혹 이 제기 됐 다며 특위 구성 을 강하 게 요구 하 고 나섰 다 . 
 14 일 시흥시 의회 와 지역 체육계 등 에 따르 면 시흥시 는 지난 2013 년 아이 부터 노인 까지 3 세대 가 공유 하 고 , 장애 인과 비장 애인 이 어울려 소통 할 수 있 는 어울림 센터 건립 계획 을 세우 고 , 2014 년 국민체육진흥기금 50 억 원 등 300 억 원 의 사업비 를 확보 해 지하 1 층 , 지상 5 층 연면적 1 만 2 천 976 ㎡ 규모 로 수영장 ( 50 m , 8 레인 ) , 체력 인증 센터 , 청소년 문화 의 집 , 실내 체육관 등 을 건립 하 고 있 다 . 
 그러나 이 과정 에서 지역 체육인 등 이 요구 한 10 레인 설치 , 1 . 5 m 이상 수심 유지 등 이 받아들여 지 지 않 았 고 8 레인 규모 1 . 3 m 수심 으로 수영장 이 설계 됐 다 . 
 이어 당초 에 는 3 억 원 짜리 수동 조절 장치 로 설계 됐으나 갑자기 33 억 원 상당 의 자동 조절 장치 로 설계 변경 이 이뤄졌 다 . 
 여기 에다 지붕 구조물 에 대해 최초 설계 에 반영 된 일부 구조물 자재 도 설계 변경 이 이뤄졌 다 . 
 특히 시 집행부 가 지난 9 월 까지 준공 을 약속 했 지만 , 현재 준공 은 보류 됐 고 각종 하자 등 이 발생 된 것 으로 알려진 데 이 어 수영장 시설 에 대한 공인 인증 도 받 지 못한 것 으로 알려졌 다 . 
 이 에 지역 체육계 를 중심 으로 어울림 센터 의 건립 사업 전반 에 대한 의혹 해소 가 필요 하 다고 주장 하 고 나섰 다 . 
 지역 한 수 영인 은 " 어울림 센터 를 조성 하 기 전 수영 인 등 과 간담회 등 을 진행 했으나 , 전문가 의견 등 은 무시 된 채 불 필요 한 시설 등 이 설치 됐 다 " 며 " 설계 변경 등 의 경위 가 명확 하 게 설명 되 지 않 고 있 다 " 고 지적 했 다 . 
 시 의 회도 시 집행부 에 어울림 센터 건립 사업 에 대한 서류 일체 를 요구 , 검토 예정 이 다 . 
 시흥시 의회 자치 행정 위원회 송미희 위원장 은 " 어울림 센터 와 관련 된 의혹 에 대해 서류 검토 후 소명 되 지 않 는 부분 이 있 다면 특위 를 구성 , 전면 조사 에 임할 것 " 이 라며 " 시설 인증 도 받 지 못하 는 행정력 에 심각 한 문제 가 있 다 " 고 말 했 다 . 시흥시 는 앞서 이 에 대해 " 절차 에 따라 진행 해 왔 다 " 고 밝혀왔 다 .