" 한전 KPS 광교 서울 송변 전 지사 사옥 , 심각 한 설계 오류 변경 요구 묵살 " 
 한전 KPS ( 주 ) 가 수원 광교 신 도시 서울 송변 전 지사 사옥 을 신축 하 며 심각 한 설계 오류 를 범해 준공 이 지연 되 고 있 다는 주장 이 제기 됐 다 . 
 20 일 한전 KPS 와 한국건설 관리 공사 등 에 따르 면 수원 이의동 1255 ( 5 천 968 . 27 ㎡) 에 지하 2 층 지상 8 층 규모 로 들 어서 는 한전 KPS 서울 송변 전 지사 사옥 신축 총 사업비 는 183 억 원 이 다 . 
 한전 KPS 는 올해 사업 실명 제 대상 사업 22 건 중 유일 하 게 서울 송변 전 지사 사옥 신축 을 재무 적 영향 이 큰 대 규모 사업 으로 선정 해 추진 하 고 있 다 . 
 하지만 지난해 1 월 착공 해 450 일 뒤 인 지난 7 일 준공 을 목표 로 했으나 현재 공정 률 은 30 % 를 겨우 넘어선 것 으로 파악 됐 다 . 
 시공 을 맡 은 우원 건설 과 감리 를 맡 은 한국건설 관리 공사 등 은 공기 연장 사유 를 발주 처 에 밝힌 뒤 145 일 간 공기 를 연장 하 는 계약 을 체결 해 준공 예정일 을 오 는 9 월 29 일 로 변경 했 다 . 
 이 에 대해 시공사 측 은 애초 부터 설계 에 심각 한 오류 가 있 었 다고 주장 하 고 있 다 . 더욱이 설계 경제 성 검토 ( VE · Value Enginnering ) 가 받아들여 지 지 않 아 건물 자체 안전 이 담보 되 지 못할 수 있 다는 것 이 시공사 입장 이 다 . 
 우원 건설 관계자 는 " 현장 에서 지하수 가 나와 수위 아래 로 는 흙 채우 기 가 불 가능 하 다는 점 을 인식 한 뒤 ( 한전 KPS 측 에 ) VE 를 제시 하 며 설계 변경 을 요청 했으나 현재 까지 받아들여 지 지 않 았 고 공기 가 여러 사유 로 계속 미뤄졌 다 " 며 " 설계대 로 공사 를 하 다가 는 건물 자체 안전 에 문제 가 생길까 염려 되 지만 , 현재 로선 설계도 면 대 로 공사 를 할 수 밖에 없 는 입장 " 이라고 말 했 다 . 
 감리 단도 지질 조사 당시 암 분포도 를 명확히 파악 하 지 못한 점 등 이 공기 연장 의 요인 이 었 으며 145 일 내 에 공사 를 마칠 수 없 어 예산 을 추가 로 투입 해야 하 는 상황 에 직면 할 것 이 라고 도 내다봤 다 . 
 감 리 단 관계자 는 " 지질 · 지반 조사 자료 와 현장 이 일치 되 지 않 는 경우 가 종종 있 고 부 지 내 암 등 예측 할 수 없 는 변수 가 생기 기 도 한다 " 며 " 법 이 정하 는 대로 설계 변경 이 이뤄지면 추가 비용 을 산정 해야 한다 " 고 설명 했 다 . 
 이 에 대해 한전 KPS 관계자 는 " 추가 로 예산 을 투입 할 계획 은 아직 없 다 " 며 " 내부 적 으로 확인 하 고 있 다 " 고 말 했 다 .