현장 측 은 침하 된 부분 에 24 개 의 계측기 를 설치 해 원인 분석 을 한 결과 하도급 을 준 ㄷ 업체 가 △ 현장 측 에서 전문 성 이 모자란 기사 를 투입 해 시공 △ 축구장 을 조기 에 완공 하 기 위한 동절기 무리 한 시공 △ 성토 공사 시 충분 한 공기 를 두 지 않 았 고 , 다 짐 불량 과 제때 장비 가 투입 이 안 된 점 등 이 지반 침하 의 원인 이 라고 밝혔 다 .