浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画 
（平成 28 年度 ～ 平成 33 年度） 
【別 冊（平成 28 年度版）】 
平成 28 年 03 月 計画策定 
平成 28 年 11 月 別冊（平成 28 年度版） 
浜 田 市 
【別冊】浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画 目次 
１．【別冊】浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画の概要 ................................ 1 
（１）浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画における進捗管理 ..................................................................... 1 
（２）浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画の再掲 ........................................................................................... 2 
２．進捗管理シート ...................................................................................................... 7 
社会教育系施設（図書館、博物館等、公民館） ..................................................................................................... 7 
011.弥栄図書館【図書館―弥栄】 .......................................................................................................................... 7 
020.石見公民館細谷分館【公民館―浜田】......................................................................................................... 8 
027.杵束公民館【公民館―弥栄】 .......................................................................................................................... 9 
スポーツ・レクリエーション施設（スポーツ施設、レクリエーション施設・観光施設、保養施設） ... 10 
032.都川ゲートボール場休憩所【スポーツ施設―旭】 ................................................................................. 10 
036.美又温泉国民保養センター【保養施設―金城】 ..................................................................................... 11 
産業系施設（産業系施設） ......................................................................................................................................... 12 
041.農畜産物加工施設【金城】 ........................................................................................................................... 12 
043.下来原林業協業活動センター【金城】...................................................................................................... 13 
048.山ノ内農作業管理休養施設旭豊 1 号館【旭】 ........................................................................................ 14 
049.山ノ内農作業管理休養施設旭豊 2 号館【旭】 ........................................................................................ 15 
050.弥栄農産物処理加工施設第 2 工場【弥栄】 ............................................................................................ 16 
学校教育系施設（学校、その他教育施設） .......................................................................................................... 17 
056.今市小学校【小学校―旭】 ............................................................................................................................ 17 
保健・福祉施設（高齢福祉施設、障害福祉施設、その他社会福祉施設） ................................................. 18 
069.弥栄老人福祉センター【高齢福祉施設―弥栄】 .................................................................................... 18 
070.老人憩いの家【高齢福祉施設―弥栄】...................................................................................................... 19 
行政系施設（庁舎等、消防施設、その他行政系施設等） ................................................................................ 20 
077.消防無線中継基地局【消防施設―三隅】 ................................................................................................. 20 
公営住宅（公営住宅、災害住宅 外） ................................................................................................................... 21 
086.仲三団地 2 号【災害住宅―弥栄】 .............................................................................................................. 21 
087.仲三団地 3 号【災害住宅―弥栄】 .............................................................................................................. 22 
088.仲三団地 4 号【災害住宅―弥栄】 .............................................................................................................. 23 
089.仲三団地 6 号【災害住宅―弥栄】 .............................................................................................................. 24 
090.仲三団地 7 号【災害住宅―弥栄】 .............................................................................................................. 25 
091.災害公営住宅(杖田) 【災害住宅―三隅】 ............................................................................................... 26 
098.今福一般住宅 2 号【一般住宅―金城】 ..................................................................................................... 27 
【別冊】浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画 目次 
100.和田一般住宅【一般住宅―旭】 ................................................................................................................... 28 
118.塚ノ元住宅 1 号棟【地域定住住宅―弥栄】 ............................................................................................ 29 
供給処理施設（供給処理施設） ................................................................................................................................ 30 
149.三隅ごみ処理センター【三隅】 ................................................................................................................... 30 
150.一般廃棄物最終処分場【三隅】 ................................................................................................................... 31 
その他（その他）........................................................................................................................................................... 32 
151.旧落合金次郎宅【浜田】 ................................................................................................................................ 32 
153.周布駅舎【浜田】 ............................................................................................................................................. 33 
３．施設別シート【新規追加分】 ...........................................................................35 
市民文化系施設【大分類】（集会施設） ................................................................................................................. 35 
163.旭山村開発旭センター【旭】 ....................................................................................................................... 35 
社会教育系施設（図書館、博物館等、公民館） .................................................................................................. 37 
164.石見公民館細谷分館【公民館―浜田】...................................................................................................... 37 
スポーツ・レクリエーション施設（スポーツ施設、レクリエーション施設・観光施設、保養施設） ... 39 
165.国民宿舎千畳苑【レクリエーション施設・観光施設―浜田】 .......................................................... 39 
産業系施設（産業系施設） ......................................................................................................................................... 41 
166.木田暮らしの学校【旭】 ................................................................................................................................ 41 
公営住宅（公営住宅、災害住宅 外） ................................................................................................................... 43 
167.木田一般住宅【一般住宅―旭】 ................................................................................................................... 43 
168.大坪住宅【地域定住住宅―弥栄】 .............................................................................................................. 45 
４．効果額等一覧 ........................................................................................................47
１．【別冊】浜田市第１期公共施設再配置実施計画の概要 
（１）浜田市第１期公共施設再配置実施計画における進捗管理  
今後 40 年間（平成 28 年度から平成 67 年度まで）を見据えた「浜田市公共施設再配置方針」に基づ
き、行財政改革大綱実施期間（平成 28 年度から平成 33 年度）にあわせて、第 1 期の公共施設再配置実
施計画（以下、「第 1 期実施計画」という。）を平成 28 年 3 月に策定しました。 
 この第 1 期実施計画公表以降に、施設別方針の変更や、施設別方針を具体化する計画の内容に修正・
変更・追加等があった場合は、その内容を公表するとともに、施設別方針を達成する目標時期を平成 33
年度までと掲げた施設については行財政改革実施計画等のなかで毎年度効果額等の進捗管理を行うこ
ととしており（第 1 期実施計画 P1 参照）、以下分類のとおり進捗管理等の内容を掲載します。 
⑴ 平成 27 年 4 月 1 日時点で市が保有しているハコモノ施設＊で、当初計画の対象施設（162 施設（308
棟）/503 施設（1,043 棟））のうち、第 1 期実施計画策定以降、「施設(棟)別方針」に変更がある
場合は、変更前・変更後の方針を記載します。また、「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・
追加等がある場合や「計画への進捗状況（実績）」について特記事項がある場合は、その内容を記
載します。計画が終了した施設（棟）については、「将来更新投資額削減額（=効果額）」及び「維
持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）」の実績を記載することとし、いずれの場合も「計画の
進捗状況」を実績として記載します。 
⑵ 平成 27 年 4 月 1 日時点で市が保有しているハコモノ施設＊で、当初計画の対象施設（162 施設（308
棟）/503 施設（1,043 棟））になっていない施設のうち、第 1 期実施計画策定以降、施設（棟）別
方針の変更（見直し）により、例えば単独建替え→民間譲渡や、統廃合→前倒し統廃合により第 1
期実施計画の対象施設となる場合は、「新規追加分」として扱い、第１期実施計画と同様の内容（施
設別方針と具体的計画等）を掲載します。 
※逆に、民間譲渡→単独建替えや、廃止→廃止（耐用年数経過後）により第 1 期実施計画の対象外
施設となる場合は、⑴において「削除」分として扱います。 
⑶ 平成 27 年 4 月 1 日以降市が新規に保有しているハコモノ施設＊で、「施設別方針」が廃止・民間移
管・民間譲渡・入居者等譲渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用の検討対象施設
含む）の方針の施設、また耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財
政改革大綱実施期間最終年である平成 33 年度までに検討する施設）については、新たに第 1 期実
施計画と同様の内容（施設別方針と具体的計画等）を掲載します（次ページ中、第 1 期公共施設再
配置実施計画の対象施設の項目中、③・④参照）。 
＊市が保有しているハコモノ施設：使用料等を更新財源としている特別会計を除いた行政財産に限ります。 
※⑴については、1 施設＝1 ページの構成とした『進捗管理シート』を掲載し、⑵・⑶については 1
施設＝見開き 2 ページの構成とした『施設別シート』を新たに掲載します。 
（２）第１期公共施設再配置実施計画の再掲  
◆ 第 1 期公共施設再配置実施計画の対象施設 
以下①～④の施設を対象（ただし延床面積が 50 ㎡未満の棟のみで構成される施設（廃止などの方針
施設は除く）は対象から除外）とします。 
① 平成 27 年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設 
② 新行財政改革大綱実施期間最終年（平成 33 年末時点）以前に耐用年数を経過する棟を含む施設 
③ 浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」が廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲渡・    
地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用の検討対象施設含む）の方針の施設 
④ 耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年
である平成 33 年度までに検討する施設） 
◆ 施設別方針の設定及び方針に基づく削減後の将来更新投資額の試算 
浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」は、各施設（必要に応じて棟ごと）に下表のいず
れかの方針に分類します。また、その方針に基づく削減後の延床面積（構造は引き継ぐものとする）で
建替えるものとして、将来的にかかる更新費用（将来更新投資額）を試算します。 
評価軸 判断基準 方針 概要 
公共サービスとしての必要性はあるか 
廃止予定施設、当初の目的を終えた施設 廃止 当該施設を廃止します。 ※耐用年数経過後or前倒し廃止 
民間 施設 
民間施設の利用は可能か 
すでに民間でサービスが提供されている施設 
ハコとしての施設は廃止するものの、機能はソフト化し民間施設等によって代替することとします。 
運営 状況 
民間企業等への移管は可能か 
指定管理者制度導入施設のうち、指定管理料を支払っていない施設等 
民間譲渡 現在ある施設を指定管理先等へ
譲渡します。 
住宅入居者等への移管は可能か 
一戸建ての災害公営住宅等 
譲渡 入居者等へ譲渡します。 
地元に移管は可能か 
自治会、町内会等による管理がなされている施設 
地元譲渡 施設を自治会、町内会等の市民団
体へ譲渡します。 
他市 施設 
他自治体で連携可能か 
他の自治体との広域連携が可能な施設 広域化 
市単独で施設を保有するのではなく、周辺都市と共用で保有し、建替え、維持管理にかかる費用を圧縮します。 
機能 重複 
他分類施設との機能の重複があるか 
他分類施設と重複した機能を有する施設 
（機能移転） 
重複している施設が過剰な場合は当該施設の廃止を検討します。 
複合化 施設の統廃合または複合化により、共用部等の面積を圧縮し、建替え、維持管理にかかる費用を圧縮します。 
統廃合 可能性 
同分類施設と統廃合させることが可能か 
同分類施設と統廃合可能な施設 統廃合 
上記のいずれにも当てはまらず 単独で建替える必要性のある施設 
建替えの際には、施設単独での建替えを行います。 
◆廃止、廃止(耐用年数経過後)、民間移管、民間譲渡、地元譲渡、入居者等譲渡(住宅に限る) 
⇒市で保有しないことを前提とするため、延床面積は 0 で試算 
◆複合化、統廃合 
 ⇒複合化、統廃合の際に、共有部分、不要施設の削減により、延床面積は元の面積の 70％で試算 
◆単独建替え 
 ⇒単独で建替えるため、延床面積は元の面積の 100％で試算 
 ⇒他市町村と協同で建替えるが、便宜上延床面積は 0 で試算 
① 耐用年数は、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」に基づき構造別に設定し、耐用年
数を経過した年（例：鉄筋コンクリート造であれば 61 年目）に建替えを行う。 
② 耐用年数が 60 年の建築物については、30 年目に大規模改修を実施する。   
③ 耐用年数が 40 年の建築物については、大規模改修を実施せず 41 年目に建替えを行う。 
④ ただし、耐用年数が 60 年の建築物のうち、残りの耐用年数が 10 年未満の建築物は、建替え時期が
近いため大規模改修は実施せず、耐用年数を経過した年に建替えを行う。 
⑤ 建替え時単価は、構造別の単価とする。また、大規模改修時単価は、建替え時単価（解体費用抜き）
の 60％（千円未満切り上げ）と想定する。 
■構造別耐用年数及び大規模改修時期 
構 造 略 称 耐用年数 大規模改修時期 
鉄骨造 Ｓ造 ４０年 実施しない 
鉄筋コンクリート造 ＲＣ造 ６０年 ３０年目 
鉄骨・鉄筋コンクリート造 ＳＲＣ造 ６０年 ３０年目 
木造 Ｗ造 ４０年 実施しない 
コンクリートブロック造 ＣＢ造 ６０年 ３０年目 
※日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」をもとに作成   
■構造別更新単価表 
建替え時単価 
【解体費用含む】 
（千円）／㎡ 
大規模改修時単価 
（千円）／㎡ 
鉄骨造 １６７ ― 
鉄筋コンクリート造 ２８９ １６０ 
鉄骨・鉄筋コンクリート造 ３１８ １７７ 
木造 １９５ ― 
コンクリートブロック造 １６０ ８３ 
 ※建替え時単価：「『建築着工統計』工事費予定額の分析 昭和 59 年度～平成 19 年度の個票分析」(一財)建設物価調査会総合
研究所の数値に解体費用 2.3 万円（建築施工単価‘13-10）を加算 
※大規模改修時単価：建替え時単価（解体費用抜き）の 60％（千円未満切り上げ） 
※単独建替え、統廃合、複合化以外は、延床面積 0 で試算するが、解体経費（2.3 万円/㎡）は見込む   
◆ 施設別シート【新規追加分】の構成 
各対象施設の施設別方針と具体的計画等（方針に基づく削減後の将来更新投資額の試算結果、単独建
替えの場合との比較含む）について、以下、1 施設＝見開き 2 ページ（以下、「1 シート」という。）の
構成とします。 
※ ③『浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」が廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲
渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用の検討対象施設含む）の方針の施設』、④『耐
用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年で
ある平成 33 年度までに検討する施設）』に該当しない施設については、1 シート中にすべての棟が
掲載されない場合があります（平成 34 年以降に耐用年数を経過する棟は未掲載）。 
 なお、1 シート中、耐用年数バーの凡例は以下のとおりです。  
耐用年数40年（木造、鉄骨造）
耐用年数60年（鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造）                                                                 
★更新年（耐用年数の翌年）
改30年目の大規模改修年（耐用年数60年の建築物のみ）
改施設別方針が廃止or廃止(耐用年数経過後)or民間移管or民間譲渡or入居者等譲渡or地元譲渡のため大規模改修を実施しない
耐用年数60年の建築物のうち、平成27年末時点で残りの耐用年数が10年未満（すでに耐用年数を経過している建築物を含む）のため大規模改修を実施しない
→平成67年までに耐用年数が経過しない建築物
Ｈ28～H33第1期公共施設再配置実施計画対象建築物（耐用年数上）
※建築年「不明」の棟は、耐用年数が既に経過しているものとする
耐用年数バー凡例
２．進捗管理シート 
 7 ページ以降参照。 
 ※次の 5 つに分類し、各シートの左上部分に表示します。 
★ 修正なし（「計画への進捗状況（実績）」について特記事項がある場合にのみ掲載） 
★ 施設(棟)別方針変更 
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等 
★ 計画終了 
★ 削除（方針変更により第 1 期実施計画対象外施設となるもの）※平成 28 年度版は該当なし 
３．施設別シート【新規追加分】 
35 ページ以降参照。 
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 中央図書館単独or複合複合（従）指定管理の有無－
番号 11施設名 弥栄図書館
施設(棟)別 方針複合化【前倒し】
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 社会教育系施設小分類 図書館
【平成27年度】弥栄地区の地域協議会委員等で構成する老人福祉センター・憩いの家検討会議において、新施設に弥栄図書館（室）を整備することが確認された。図書館の占有面積や運営方法については、今後、施設全体の配置や運営の在り方の検討の中で協議していく。なお、施設整備については、弥栄支所防災自治課・同支所市民福祉課中心に検討を進める。※複合対象施設：No.11、No.27、No.69、No.70
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
計 画4,656
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
7272単年度
実 績 単年度－
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
番号 20施設名 石見公民館細谷分館
施設(棟)別 方針単独建替え
変更前上に同じ（方針変更なし）
大分類 社会教育系施設小分類 公民館
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 生涯学習課単独or複合単独指定管理の有無－
時期未定効果額なし H28年度
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
【平成27年度】平成27年度に単独建替え済（旧施設は今後解体予定）。新たに建てた分館については、他の分館と同様、譲渡に向けて地元と協議予定（No.164参照）。※将来更新投資額シミュレーション費用157,278千円に対し、工事等実績費用62,933千円＋解体費用（2.3万円/㎡）18,630千円により、効果額75,715千円
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績75,715
単年度0計 画
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
75,715実績-計画
累計0実 績 単年度
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
実 績 単年度－
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画2,364
【平成27年度】弥栄地区の地域協議会委員等で構成する老人福祉センター・憩いの家検討会議において、新施設に公民館を整備することが確認された。公民館の占有面積や運営方法については、今後、施設全体の配置や運営の在り方の検討の中で協議していく。なお、施設整備については、弥栄支所防災自治課・同支所市民福祉課中心に検討を進める。※複合対象施設：No.11、No.27、No.69、No.70
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 社会教育系施設小分類 公民館
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 生涯学習課単独or複合複合（従）指定管理の有無－
番号 27施設名 杵束公民館
施設(棟)別 方針複合化【前倒し】
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
実 績 単年度－
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画8,600
【平成27年度】都川交流促進施設（広場緑地等利用施設簡易宿泊施設）とともに地元が指定管理者として平成30年3月31日まで管理している施設で、期間満了後は地元が譲渡を受け入れることで協議済み。平成30年4月1日に用途廃止予定。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 スポーツ・レクリエー
ション系施設小分類 スポーツ施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 旭支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無有
番号 32施設名 都川ゲートボール場休憩所
施設(棟)別 方針地元譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
実 績 単年度－
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画1,264,590
【平成27年度】平成27年度公的施設検討会議を開催。平成28年度中に市長へ提言予定。新たな中核施設については、民間の進出・誘致を基本として考え、当面の間は、日帰り入浴施設として運営する。現行の運営は長くとも平成29年度までとする。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 スポーツ・レクリエー
ション系施設小分類 保養施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 金城支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 36施設名 美又温泉国民保養センター
施設(棟)別 方針民間移管
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
実 績 単年度－
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画66,330
【平成27年度】現施設利用者と協議を進めたが、平成27年度中の譲渡には至らなかった。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
平成28年11月１日付けで現施設利用者（有限会社島根ポーク）に対し無償譲渡済。
目標時期 平成27年度→平成28年度
大分類 産業系施設小分類 産業系施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 金城支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無有
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等
番号 41施設名 農畜産物加工施設
施設(棟)別 方針民間譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
1,3851,662
実 績 単年度277277277277
277277
累計2775548311,1081,385
累計2775548311,108
単年度277277277
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
277277277
計 画70,800
【平成27年度】平成27年度末の土地賃貸契約の満了にあわせ、施設の用途廃止済。平成28年3月議会においては設置条例の廃止及び財産の無償譲渡について議決済。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
平成28年度中に土地所有者との無償譲渡契約及び登記手続きを行う。
目標時期 平成27年度→平成28年度
大分類 産業系施設小分類 産業系施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 金城支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無－
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等
番号 43施設名 下来原林業協業活動センター
施設(棟)別 方針地元譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
272340
実 績 単年度－
累計68136204
単年度6868
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
686868
計 画102,453
【平成27年度】現在遊休園地の再生を検討中であることから、当該再生計画に並行して施設の有効活用を検討したい。したがって平成30年度以降有償貸付を想定。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 平成29年度→平成30年度
大分類 産業系施設小分類 産業系施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 旭支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無－
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等
番号 48施設名 山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
実 績 単年度－
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画71,568
【平成27年度】現在遊休園地の再生を検討中であることから、当該再生計画に並行して施設の有効活用を検討したい。したがって平成30年度以降有償貸付を想定。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 平成29年度→平成30年度
大分類 産業系施設小分類 産業系施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 旭支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無－
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等
番号 49施設名 山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
206206
累計2064126188241,030
実績-計画0
1,0301,236
H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
206206
計 画 単年度206206206
累計206412
効果額なし H28年度
206206206
206206
618824
実 績134,784
計 画134,784
【平成27年度】平成27年6月議会において設置条例一部改正について議決済。既に用途廃止し、普通財産に移管した。目標としていた平成27年度中の売却は達成できなかったが、引き続き売却又は貸付けできるよう検討する。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）※平成27年度中譲渡は未達成だが、「廃止」により達成とみなす。
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 産業系施設小分類 産業系施設
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 弥栄支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 50施設名 弥栄農産物処理加工施設第2工場
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 教育総務課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 56施設名 今市小学校
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 学校教育系施設小分類 学校
【平成27年度】平成28年3月末閉校（平成28年4月旭小開校）により、用途廃止後普通財産として管理している。引き続き後利用について検討する。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績1,100,412
計 画1,100,412
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度0
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 弥栄支所市民福祉課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 69施設名 弥栄老人福祉センター
施設(棟)別 方針複合化【前倒し】
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 保健・福祉施設小分類 高齢福祉施設
【平成27年度】弥栄地区の地域協議会委員等で構成する老人福祉センター・憩いの家検討会議において、弥栄老人福祉センター（No.69）と老人憩いの家（No.70）、弥栄図書館（No.11）、杵束公民館（No.27）を複合化し、縮小した新施設に整備することが確認された。今後、地域協議会に諮り、内部においても事業費等詰めていく予定。なお、施設整備については、弥栄支所防災自治課・同支所市民福祉課中心に検討を進める。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
計 画50,246
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
1,6071,607単年度
1,6073,214
実 績 単年度－
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 弥栄支所市民福祉課単独or複合複合（主）指定管理の有無－
番号 70施設名 老人憩いの家
施設(棟)別 方針複合化【前倒し】
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 保健・福祉施設小分類 高齢福祉施設
【平成27年度】弥栄地区の地域協議会委員等で構成する老人福祉センター・憩いの家検討会議において、弥栄老人福祉センター（No.69）と老人憩いの家（No.70）、弥栄図書館（No.11）、杵束公民館（No.27）を複合化し、縮小した新施設に整備することが確認された。今後、地域協議会に諮り、内部においても事業費等詰めていく予定。なお、施設整備については、弥栄支所防災自治課・同支所市民福祉課中心に検討を進める。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
計 画37,007
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
730730単年度
7301,460
実 績 単年度－
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 消防本部総務課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 77施設名 消防無線中継基地局
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 行政系施設小分類 消防施設
【平成27年度】平成28年3月用途廃止済。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績1,712
計 画1,712
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度222222222222
累計22446688110132
実 績 単年度222222222222
累計22446688110132
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 86施設名 仲三団地2号
施設(棟)別 方針入居者等譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 災害住宅
【平成27年度】平成27年6月議会において設置条例一部改正について議決後、同年11月に入居者へ有償譲渡済。※解体不要のため、解体費分1,398千円効果額増
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績11,852
計 画10,454
実績-計画1,398
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度0
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 87施設名 仲三団地3号
施設(棟)別 方針入居者等譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 災害住宅
【平成27年度】平成27年6月議会において設置条例一部改正について議決後、同年11月に入居者へ有償譲渡済。※解体不要のため、解体費分1,398千円効果額増
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績11,852
計 画10,454
実績-計画1,398
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度0
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 88施設名 仲三団地4号
施設(棟)別 方針入居者等譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 災害住宅
【平成27年度】平成27年6月議会において設置条例一部改正について議決後、同年11月に入居者へ有償譲渡済。※解体不要のため、解体費分1,719千円効果額増
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績14,572
計 画12,854
実績-計画1,719
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度0
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
累計0実 績 単年度0
計 画 単年度0
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
実 績12,854
計 画12,854
【平成27年度】平成27年6月議会において設置条例一部改正について議決済。今後土地・建物ともに公募し、応募がなければ解体予定。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 災害住宅
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 89施設名 仲三団地6号
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
累計0実 績 単年度0
計 画 単年度0
実績-計画1,722
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
実 績14,602
計 画12,879
【平成27年度】平成27年6月議会において設置条例一部改正について議決後、同年11月に入居者へ有償譲渡済。※解体不要のため、解体費分1,722千円効果額増
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 災害住宅
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 90施設名 仲三団地7号
施設(棟)別 方針入居者等譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
累計0実 績 単年度0
計 画 単年度0
実績-計画1,500
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
実 績12,718
計 画11,218
【平成27年度】平成27年7月に入居者へ有償譲渡済。※解体不要のため、解体費分1,500千円効果額増
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 災害住宅
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 91施設名 災害公営住宅(杖田)
施設(棟)別 方針入居者等譲渡
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
累計0実 績 単年度0
計 画 単年度0
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
実 績13,244
計 画13,244
【平成27年度】平成27年9月議会において設置条例一部改正について議決済。今後土地・建物ともに売却又は貸付けできるよう検討し、応募等なければ解体予定。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 一般住宅
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無有
番号 98施設名 今福一般住宅2号
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
累計0実 績 単年度0
計 画 単年度0
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
実 績6,792
計 画6,792
【平成27年度】平成28年3月議会において設置条例一部改正について議決済。今後解体予定。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 一般住宅
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無有
番号 100施設名 和田一般住宅
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
累計0実 績 単年度0
計 画 単年度0
実績-計画▲ 11,187
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度
実 績▲ 11,187
【平成27年度】平成27年12月議会において設置条例一部改正（塚ノ元住宅1号棟の建替えにより、当該住宅を廃止し、新たに大坪住宅1号棟及び2号棟を設置）について議決済。塚ノ元住宅1号棟については平成28年7月に解体済。※将来更新投資額シミュレーション費用79,779千円に対し、工事等実績費用81,556千円＋解体費用（2.3万円/㎡）9,410千円により、効果額▲11,187千円
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 公営住宅小分類 地域定住住宅
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無有
番号 118施設名 塚ノ元住宅１号棟
施設(棟)別 方針単独建替え
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 三隅支所市民福祉課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 149施設名 三隅ごみ処理センター
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 供給処理施設小分類 供給処理施設
【平成27年度】平成27年6月用途廃止済。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績254,424
計 画254,424
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度0
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 三隅支所市民福祉課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 150施設名 一般廃棄物最終処分場
施設(棟)別 方針廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
修正等なし（平成27年度済）
目標時期 修正等なし（平成27年度済）
大分類 供給処理施設小分類 供給処理施設
【平成27年度】平成27年6月用途廃止済。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
実 績39,175
計 画39,175
実績-計画0
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度0
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 地域福祉課単独or複合単独指定管理の有無－
★施設(棟)別方針変更
番号 151施設名 旧落合金次郎宅
施設(棟)別 方針廃止
変更前廃止(耐用年数経過後)
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
平成28年4月の強風により屋根等の修繕が強いられ、隣家にも被害を及ぼしたため、これ以上放置することは危険であると判断し、平成28年度中の解体を方針決定した（平成28年6月補正予算措置済）。
目標時期 平成28年度中方針決定→平成28年度中解体
大分類 その他小分類 その他
【平成27年度】特になし
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
計 画15,351
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度0
実 績 単年度－
⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
担当課 まちづくり推進課単独or複合単独指定管理の有無－
番号 153施設名 周布駅舎
施設(棟)別 方針 廃止(耐用年数経過後)
※駐輪場は廃止
変更前上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容
目標時期 修正等なし
大分類 その他小分類 その他
【平成27年度】平成28年度中の駐輪場解体工事について、JRとの協議が整い、実施決定した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
14,224
計 画8,496
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度時期未定
計 画 単年度67
実 績 単年度－
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
③廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用検討対象施設含む）の方針の施設
※「複合化」→「廃止」に方針見直しにより対象施設
番号 163施設名 旭山村開発旭センター
施設(棟)別 方針廃止
※老人休養室は複合化
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
大分類 市民文化系施設小分類 集会施設
担当課 旭支所防災自治課単独or複合複合（主）指定管理の有無－
鉄筋コンクリート造
1981.44㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
889,667(B)施設(棟)別方針に基づく費用45,573(A)-(B)効果額844,093
⑴ 棟名称 旭センター建築年 昭和46年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑵ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑶ 棟名称建築年構造
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
◆今後の具体的計画千円
◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
平成年度以降、毎年約千円削減予定
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑷ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑸ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑹ 棟名称建築年構造
325,500
主な内容旭センター非常勤嘱託職員報酬、光熱水費、清掃管理等委託料等
(A)-(B)効果額計 844,093
老朽化による廃止。代替として旭支所庁舎及び他施設を利用し、旭支所耐震工事完了後に解体予定。
目標時期 平成32年度を予定（旭支所耐震工事完了後）
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
③廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用検討対象施設含む）の方針の施設
※新規整備施設
番号 164施設名 石見公民館細谷分館
施設(棟)別 方針地元譲渡
普通財産無償貸付の弾力的運用検討有
大分類 社会教育系施設小分類 公民館
担当課 生涯学習課単独or複合単独指定管理の有無－
木造延床面積179.69㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用35,040(B)施設(棟)別方針に基づく費用4,133(A)-(B)効果額 30,907
⑴ 棟名称 公民館建築年 平成28年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑵ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑶ 棟名称建築年構造
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
◆今後の具体的計画千円
◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
平成年度以降、毎年約千円削減予定
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑷ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑸ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑹ 棟名称建築年構造
主な内容分館管理委託料等
(A)-(B)効果額計 30,907
平成28年3月に新築。平成27年度から管理の一部を地元自治会に委託。施設全体の維持管理を含め、今後地元と協議予定。
目標時期 平成28年度以降地元協議し、平成32年までの整理を目標とする。
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
③廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用検討対象施設含む）の方針の施設
※特別会計から一般会計移行により対象施設
番号 165施設名 国民宿舎千畳苑
施設(棟)別 方針民間移管
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
大分類 スポーツ・レクリエー
ション系施設小分類 レクリエーション施設・
観光施設地区国府
担当課 観光交流課単独or複合単独指定管理の有無有
鉄筋コンクリート造
3788.32㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
1,700,956(B)施設(棟)別方針に基づく費用87,131(A)-(B)効果額
1,613,824
⑴ 棟名称 国民宿舎千畳苑建築年 平成11年構造
鉄骨造延床面積56.00㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用9,352(B)施設(棟)別方針に基づく費用1,288(A)-(B)効果額8,064
⑵ 棟名称 車庫建築年 平成11年構造
鉄筋コンクリート造
延床面積9.00㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用4,041(B)施設(棟)別方針に基づく費用207(A)-(B)効果額3,834
⑶ 棟名称 プロパン庫建築年 平成11年構造
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
◆今後の具体的計画千円
◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
平成年度以降、毎年約千円削減予定
鉄筋コンクリート造
延床面積12.50㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用5,613(B)施設(棟)別方針に基づく費用288(A)-(B)効果額5,325
⑷ 棟名称 ゴミ集積所建築年 平成11年構造
鉄筋コンクリート造
延床面積11.39㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用5,114(B)施設(棟)別方針に基づく費用262(A)-(B)効果額4,852
⑸ 棟名称 ブロアー室建築年 平成11年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑹ 棟名称建築年構造
-4,575
主な内容施設修繕費、備品借り上げ・購入費等
(A)-(B)効果額計 1,635,899
平成28年度から施設の大規模改修を行っている。将来的には民間への譲渡を含め検討していく。
目標時期 時期未定
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設
※普通財産から行政財産移行により対象施設
番号 166施設名 木田暮らしの学校
施設(棟)別 方針 廃止(耐用年数経過後)
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
大分類 産業系施設小分類 産業系施設
担当課 旭支所産業建設課単独or複合単独指定管理の有無有
木造延床面積
1196.00㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
233,220(B)施設(棟)別方針に基づく費用27,508(A)-(B)効果額205,712
⑴ 棟名称 校舎建築年 昭和11年構造
鉄骨造延床面積496.00㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用82,832(B)施設(棟)別方針に基づく費用11,408(A)-(B)効果額 71,424
⑵ 棟名称 体育館建築年 昭和59年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑶ 棟名称建築年構造
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
◆今後の具体的計画千円
◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
平成年度以降、毎年約千円削減予定
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑷ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑸ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑹ 棟名称建築年構造
指定管理料年額950千円（現協定H28.4.1～H31.3.31）
(A)-(B)効果額計 277,136
普通財産として平成27年度まで旭支所防災自治課が管理していたが、平成28年4月1日から、地元木田地区振興協議会を指定管理者として指名し、管理運営を行っている。平成26年度に校舎の内外装の改修を行っており、今後も利用できる間は、指定管理者において適正に維持管理を行っていく。
目標時期 未定
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
③廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用検討対象施設含む）の方針の施設
※「廃止(耐用年数経過後)」→「廃止」に方針見直しにより対象施設
番号 167施設名 木田一般住宅
施設(棟)別 方針廃止
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
大分類 公営住宅小分類 一般住宅
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無有
鉄筋コンクリート造
延床面積115.00㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用51,635(B)施設(棟)別方針に基づく費用2,645(A)-(B)効果額 48,990
⑴ 棟名称 木田一般住宅建築年 昭和57年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑵ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑶ 棟名称建築年構造
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
◆今後の具体的計画千円
◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
平成年度以降、毎年約千円削減予定
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑷ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑸ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑹ 棟名称建築年構造
年間指定管理料合計額約24千円＋修繕料は0円となるが、年間家賃収入約178千円が0円となるため効果額としては計上なし
(A)-(B)効果額計 48,990
平成28年3月入居者退去により、2戸とも空室となり経年劣化により継続維持するための維持管理に多額の修繕料等が必要となることから、一般住宅として供用することが困難と判断し、平成28年6月議会において設置条例一部改正について議決済であり、今後解体予定。
目標時期 平成28年度中に用途廃止
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
③廃止・民間移管・民間譲渡・入居者等譲渡・地元譲渡（いずれも普通財産無償貸付の弾力的運用検討対象施設含む）の方針の施設
※新規整備施設
番号 168施設名 大坪住宅
施設(棟)別 方針入居者等譲渡
普通財産無償貸付の弾力的運用検討－
大分類 公営住宅小分類 地域定住住宅
担当課 建築住宅課単独or複合単独指定管理の有無有
木造延床面積119.40㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用23,283(B)施設(棟)別方針に基づく費用2,746(A)-(B)効果額 20,537
⑴ 棟名称 1棟A～Ｃ建築年 平成28年構造
木造延床面積119.40㎡
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用23,283(B)施設(棟)別方針に基づく費用2,746(A)-(B)効果額 20,537
⑵ 棟名称 2棟A～Ｃ建築年 平成28年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑶ 棟名称建築年構造
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
将来更新投資額削減予測額（試算上）
千円千円千円
※解体費用含む
◆今後の具体的計画千円
◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
平成年度以降、毎年約千円削減予定
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑷ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑸ 棟名称建築年構造
耐用年数バー
(A)単独建替えの場合の概算費用
(B)施設(棟)別方針に基づく費用
(A)-(B)効果額0
⑹ 棟名称建築年構造
1戸当たりの年間指定管理料約24千円＋修繕料は0円となるが、年間収入家賃収入約180千円が0円となるため効果額としては計上なし
(A)-(B)効果額計 41,074
平成27年度に塚ノ元住宅1号棟の単独建替えに伴い建設した施設であり、平成28年4月1日供用開始。平成28年度に更新予定の住宅マスタープランと平成27年度に見直し策定の浜田市公営住宅等長寿命化計画に基づき方針を決定するが、定住化住宅であり、将来的に市営住宅として市が管理し続ける必要性も低いため入居者等への譲渡を検討する。ただし、長屋形式であることから一軒家住宅を譲渡する場合と異なり、様々な調整が必要であることから、民間譲渡も視野に入れ検討予定。
目標時期 平成33年度までに入居者等へ意向を確認し、譲渡に向けた検討を行う。
４．効果額等一覧
計 画(A)
実 績(B)
差 引(B-A)備 考計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)計 画 (A) 計 画 (A) 実 績 (B)差 引 (B-A)備 考計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A)
001.木田生活改善センター（木田公民館）【旭】複合化○18,1360
002.山ノ内生活改善センター【旭】廃止(耐用年数経過後)○31,6480
003.和田生活改善センター【旭】廃止(耐用年数経過後)○43,2000
004.重富生活改善センター【旭】廃止(耐用年数経過後)○41,2200
005.本郷生活改善センター【旭】廃止(耐用年数経過後)○47,6990
006.戸川生活改善センター【旭】廃止(耐用年数経過後)○19,9430
007.東都川集会所【旭】地元譲渡○15,3360
008.西都川集会所【旭】地元譲渡○18,5360
009.来尾集会所【旭】廃止(耐用年数経過後)○15,0480
010.市木生活改善センター（市木公民館）【旭】複合化○18,1360
011.弥栄図書館【図書館―弥栄】複合化【前倒し】○4,6567272
012.御便殿【博物館等―浜田】統廃合31,921不明
013.浜田郷土資料館【博物館等―浜田】統廃合40,710不明
014.金城歴史民俗資料館【博物館等―金城】統廃合10,192不明
015.若生まなびや館【博物館等―金城】地元譲渡○22,0500
016.弥栄郷土資料展示室【博物館等―弥栄】統廃合10,125不明
017.石見公民館後野分館【公民館―浜田】地元譲渡※屋内体育館のみ単独建替え131,988971
018.石見公民館佐野分館【公民館―浜田】地元譲渡1,051,2681,525
019.石見公民館宇津井分館【公民館―浜田】地元譲渡○39,563650
020.石見公民館細谷分館【公民館―浜田】※平成27年度終了 単独建替え○075,71575,715 工事費実績等による0
021.石見公民館長見分館【公民館―浜田】地元譲渡○28,724720
022.美川公民館東分館【公民館―浜田】地元譲渡○32,336610
023.美川公民館西分館【公民館―浜田】地元譲渡○84,194910
024.国府公民館宇野分館【公民館―浜田】地元譲渡○124,7891,080
025.国府公民館有福分館【公民館―浜田】複合化○69,147不明
026.和田公民館【公民館―旭】廃止 ※プール専用附属屋のみ。施設全体としては複合化○4,3200
027.杵束公民館【公民館―弥栄】複合化【前倒し】○2,3643737
028.三隅公民館【公民館―三隅】複合化5,110不明
029.三保公民館【公民館―三隅】複合化75,211不明
030.井野公民館【公民館―三隅】複合化28,184不明
031.黒沢公民館【公民館―三隅】複合化22,438不明
032.都川ゲートボール場休憩所【スポーツ施設―旭】地元譲渡○8,6000
033.かなぎウェスタンライディングパーク【レクリエーション施設・観光施設―金城】民間譲渡615,87320,572
034.森の公民館【レクリエーション施設・観光施設―金城】 民間譲渡68,6600
035.リフレパークきんたの里【レクリエーション施設・観光施設―金城】民間譲渡1,122,8980
036.美又温泉国民保養センター【保養施設―金城】民間移管○1,264,590不明
037.美又温泉会館【保養施設―金城】民間譲渡○91,065不明
038.旭温泉あさひ荘【保養施設―旭】単独建替え○00
039.三階山森林総合利用施設【浜田】廃止(耐用年数経過後)○32,9760
040.農村広場施設【浜田】地元譲渡○26,987205205205205
041.農畜産物加工施設【金城】※目標時期延期 民間譲渡○66,3300 ▲ 66,330 H28年度実施予定0
042.くざ会館（体育館）【金城】地元譲渡○90,72022
043.下来原林業協業活動センター【金城】※目標時期延期 地元譲渡○70,8000 ▲ 70,800 H28年度契約予定2772770277277277277277
044.かたらいの家【金城】地元譲渡○42,785504504
045.地域材利用促進交流館【金城】民間譲渡39,3880
046.エクス和紙の館【金城】民間譲渡○273,887667667667
047.縁の里地域振興施設【金城】地元譲渡36,120370
048.山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館【旭】廃止○102,4536868686868
049.山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館【旭】廃止○71,5680
050.弥栄農産物処理加工施設第2工場【弥栄】※平成27年度終了廃止○134,784134,78402062060206206206206206
051.雲雀丘小学校【小学校―浜田】複合化138,641不明
052.石見小学校【小学校―浜田】複合化33,968不明
053.美川小学校【小学校―浜田】複合化 ※プール附属室のみ廃止(耐用年数経過後)111,828不明
054.雲城小学校【小学校―金城】複合化 ※プール専用附属室のみ廃止(耐用年数経過後)28,469不明
055.波佐小学校【小学校―金城】複合化 ※プール専用附属施設のみ廃止(耐用年数経過後)12,318不明
056.今市小学校【小学校―旭】※平成27年度終了廃止○1,100,412 1,100,41200
057.弥栄小学校【小学校―弥栄】単独建替え ※屋内運動場(便所含む)のみ。施設全体としては複合化○00
058.第一中学校【中学校―浜田】廃止(耐用年数経過後)※旧屋内運動室のみ。施設全体としては複合化92,0160
059.第四中学校【中学校―浜田】複合化117,994不明
060.金城中学校【中学校―金城】複合化 ※プール附属棟のみ廃止(耐用年数経過後)97,550不明
061.旭中学校【中学校―旭】複合化63,767不明
062.向野田教員住宅【その他教育施設―三隅】廃止(耐用年数経過後)35,8570
063.原井幼稚園【幼稚園・保育園・こども園―浜田】統廃合○46,6253,000
064.石見幼稚園【幼稚園・保育園・こども園―浜田】統廃合○53,118No.63にて計上済
065.子育て支援センター【幼児・児童施設―浜田】複合化○34,749不明
066.やさか児童クラブ【幼児・児童施設―弥栄】廃止○14,101240240240240240
067.あさひやすらぎの家【高齢福祉施設―旭】民間譲渡○27,924488488488488488
068.やさかやすらぎの家【高齢福祉施設―弥栄】民間譲渡○30,100800800800800
069.弥栄老人福祉センター【高齢福祉施設―弥栄】複合化【前倒し】○50,2461,6071,607
070.老人憩いの家【高齢福祉施設―弥栄】複合化【前倒し】○37,007730730
071.三隅デイサービスセンター【高齢福祉施設―三隅】民間譲渡○95,2200
072.あさひひまわり工房【障害福祉施設―旭】民間譲渡○57,6204,3004,3004,3004,3004,300
073.みすみ地域活動支援センターきずな【障害福祉施設―三隅】民間移管○40,8264,3004,3004,3004,3004,300
074.あさひふれあいプラザ【その他社会福祉施設―旭】民間譲渡○22,231422422422422422
075.金城支所庁舎【庁舎等―金城】複合化122,047不明
076.久代分団2班消防ポンプ車庫【消防施設―浜田】廃止○3,6982323232323
077.消防無線中継基地局【消防施設―三隅】※平成27年度終了廃止○1,7121,7120222202222222222
維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額
H27年度H28年度 H29年度 H30年度H33年度 時期未定効果額なしH28年度H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
行財政改革実施計画対象
施 設 名施設別方針行財政改革
実施計画対象
将来更新投資額削減予測額
注）整理を目標とする年度の欄に額を計上しています
H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
４．効果額等一覧
計 画(A)
実 績(B)
差 引(B-A)備 考計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)計 画 (A) 計 画 (A) 実 績 (B)差 引 (B-A)備 考計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A)
維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額
H27年度H28年度 H29年度 H30年度H33年度 時期未定効果額なしH28年度H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
行財政改革実施計画対象
施 設 名施設別方針行財政改革
実施計画対象
将来更新投資額削減予測額
注）整理を目標とする年度の欄に額を計上しています
H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
078.岡崎コミュニティ消防センター【消防施設―三隅】地元譲渡○18,9820
079.鹿子谷コミュニティ消防センター【消防施設―三隅】 地元譲渡○14,3520
080.市役所田町分室【その他行政系施設等―浜田】廃止(耐用年数経過後)○57,9640
081.公用車両（除雪車等）車庫【その他行政系施設等―旭】 単独建替え00
082.都川団地住宅【公営住宅―浜田】廃止23,9630
083.後野災害特別住宅【災害住宅―浜田】入居者等譲渡○10,4540
084.河内災害特別住宅【災害住宅―浜田】入居者等譲渡○10,4540
085.宇津井災害特別住宅【災害住宅―浜田】入居者等譲渡○10,4540
086.仲三団地2号【災害住宅―弥栄】※平成27年度終了入居者等譲渡○10,45411,8521,398 解体費分0
087.仲三団地3号【災害住宅―弥栄】※平成27年度終了入居者等譲渡○10,45411,8521,398 解体費分0
088.仲三団地4号【災害住宅―弥栄】※平成27年度終了入居者等譲渡○12,85414,5721,719 解体費分0
089.仲三団地6号【災害住宅―弥栄】※平成27年度終了廃止○12,85412,85400
090.仲三団地7号【災害住宅―弥栄】※平成27年度終了入居者等譲渡○12,87914,6021,722 解体費分0
091.災害公営住宅(杖田) 【災害住宅―三隅】※平成27年度終了入居者等譲渡○11,21812,7181,500 解体費分0
092.災害公営住宅(岡見) 【災害住宅―三隅】入居者等譲渡○11,2180
093.黒川改良住宅【改良住宅―浜田】黒川改良店舗：入居者等譲渡黒川集会所：単独建替え○11,1820
094.雇用促進住宅小福井団地【雇用促進住宅―浜田】民間譲渡○1,377,7650
095.雇用促進住宅国府団地【雇用促進住宅―浜田】民間譲渡○2,171,8980
096.雇用促進住宅内田団地【雇用促進住宅―浜田】民間譲渡○1,671,2570
097.雇用促進住宅金城団地【雇用促進住宅―金城】民間譲渡○2,075,6880
098.今福一般住宅2号【一般住宅―金城】※平成27年度終了廃止○13,24413,24400
099.七条一般住宅2号・3号【一般住宅―金城】廃止(耐用年数経過後)25,5350
100.和田一般住宅【一般住宅―旭】※平成27年度終了廃止○6,7926,79200
101.若者定住住宅【若者住宅―三隅】入居者等譲渡28,9510
102.弥栄定住化推進住宅1【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,5580
103.弥栄定住化推進住宅2【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,2490
104.弥栄定住化推進住宅3【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,5580
105.弥栄定住化推進住宅4【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○22,9740
106.弥栄定住化推進住宅5【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,0400
107.弥栄定住化推進住宅6【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,4050
108.弥栄定住化推進住宅7【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,2490
109.弥栄定住化推進住宅8【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,8010
110.弥栄定住化推進住宅9【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,4500
111.弥栄定住化推進住宅10【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,4030
112.弥栄定住化推進住宅11【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○21,0250
113.弥栄定住化推進住宅12【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,3600
114.弥栄定住化推進住宅13【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,0400
115.弥栄定住化推進住宅14【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,4510
116.弥栄定住化推進住宅15【弥栄定住化住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,4030
117.大和屋住宅【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○42,0390
118.塚ノ元住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】※平成27年度終了単独建替え○0 ▲ 11,187 ▲ 11,187 工事費実績等による0
119.塚ノ元住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○38,2960
120.塚ノ元住宅3号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○15,6520
121.上神代屋住宅【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○27,8450
122.城北住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,6420
123.城北住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,9520
124.城北住宅3号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○20,0780
125.錦ケ岡住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,2950
126.錦ケ岡住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○18,6900
127.錦ケ岡住宅3号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○18,3420
128.錦ケ岡住宅4号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○18,1890
129.錦ケ岡住宅5号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○17,5220
130.錦ケ岡住宅6号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○29,5870
131.長安住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○108,6350
132.長安住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○36,0790
133.長安住宅3号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○37,1450
134.長安住宅4号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○21,6720
135.栃木住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,5240
136.栃木住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○23,8650
137.栃木住宅3号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○20,8580
138.栃木住宅4号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○19,6910
139.栃木住宅5号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○24,0800
140.栃木住宅6号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○21,6030
141.栃木住宅7号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○24,0800
142.寺組住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○37,0760
143.寺組住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○35,6420
144.寺組住宅3号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○35,2050
145.寺組住宅4号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○22,3530
146.下谷住宅1号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○17,9910
147.下谷住宅2号棟【地域定住住宅―弥栄】入居者等譲渡○18,2320
148.八戸川農村公園【旭】地元譲渡○3,6520
149.三隅ごみ処理センター【三隅】※平成27年度終了廃止○254,424254,42400
150.一般廃棄物最終処分場【三隅】※平成27年度終了廃止○39,17539,17500
151.旧落合金次郎宅【浜田】廃止(耐用年数経過後)○15,3510
152.長沢防災備蓄倉庫【浜田】単独建替え○00
153.周布駅舎【浜田】廃止(耐用年数経過後)※駐輪場は廃止○8,49614,22467
154.金周布公衆便所【浜田】廃止○2,5341191190119119119119119
155.波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館）【金城】 地元譲渡○15,1390
156.庁舎前公衆便所【旭】廃止○8,5758585858585
157.林業地域給水施設（栃木）【弥栄】廃止○8950
158.林業地域給水施設（若松）【弥栄】廃止○1,0820
４．効果額等一覧
計 画(A)
実 績(B)
差 引(B-A)備 考計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)
計 画(A)計 画 (A) 計 画 (A) 実 績 (B)差 引 (B-A)備 考計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A) 計 画 (A)
維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額
H27年度H28年度 H29年度 H30年度H33年度 時期未定効果額なしH28年度H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
行財政改革実施計画対象
施 設 名施設別方針行財政改革
実施計画対象
将来更新投資額削減予測額
注）整理を目標とする年度の欄に額を計上しています
H31年度 H32年度 H33年度時期未定
(H34年度以降含む)
159.林業地域給水施設（権現）【弥栄】廃止○1,0820
160.岡見駅舎【三隅】廃止(耐用年数経過後)※公衆便所は単独建替え12,2670
161.ひゃこるネットみすみ情報ステーション【三隅】民間移管141,706不明
162.杉の森練習場【三隅】廃止○23,8490
163.旭山村開発旭センター【旭】※平成28年度追加廃止 ※老人休養室は複合化○844,0935,5005,500
164.石見公民館細谷分館【公民館―浜田】※平成28年度追加 地元譲渡○30,907500
165.国民宿舎千畳苑【レクリエーション施設・観光施設―浜田】※平成28年度追加民間譲渡1,635,8994,575
166.木田暮らしの学校【旭】※平成28年度追加廃止(耐用年数経過後)277,136950
167.木田一般住宅【一般住宅―旭】※平成28年度追加廃止○48,9900
168.大坪住宅【地域定住住宅―弥栄】※平成28年度追加入居者等譲渡○41,0740
◆平成27年度【Ａ】単年度効果額 1,758,386 1,693,521 ▲ 64,86571,276 1,861,293 503,072247,658689,735 8,474,2564,391,1870624624010,55011,55512,22215,17222,16423,505
【Ｂ】H27年度以降効果額累計 1,758,386 1,693,521 ▲ 64,8651,829,662 3,690,955 4,194,027 4,441,685 5,131,420 13,605,676 17,996,8630624624011,174 22,729 34,951 50,123 72,287 95,792
【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計 （第1期対象外施設も含む）※H27.4.1時点
【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 1.3%1.3%1.4%2.8%3.2%3.3%3.9%10.2%13.5%
◆平成28年度【Ａ】単年度効果額（目標時期延期分含む）257,396 1,861,293 503,072247,658 1,564,735 8,515,3306,304,2220624624010,55011,55512,22220,67228,16429,030
【Ｂ】H28年度以降効果額累計257,396 2,118,689 2,621,761 2,869,419 4,434,154 12,949,484 19,253,7060624624011,174 22,729 34,951 55,623 83,787112,817
【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計 （第1期対象外施設も含む）※H28.4.1時点
【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 0.2%1.6%1.9%2.1%3.3%9.6%14.3%3,744 ※H28～H33年度効果額累計（実績確定分のみ）
134,908,564
132,952,076