##하고 [ 5 ], 송영길 신임 인천광역시장이 후보 시절에 제기한 인천시의 전체 부채 7조원 외에도 2조원의 적자가 추가로 발견되면서 인천시의 재정구조가 매우 심각한 것으로 나타나자 [ 6 ], 개통 시기를 9월로 다시 연기하였지만 [ 7 ] 결국 2010년 12월 28일 은하레일 사업은 백지화되었다. [ 8 ] 이 와중에, 시공사인 한신공영은 공사가 당초보다 10개월 이상이 지연되면서 지체보상금으로 258억원에 이르는 보상금을 인천교통공사에 지급해야 하는 상황에 놓이게 되었다. [ 9 ] 2012년 5월 인천광역시에서는 한국철도기술연구원에 월미은하레일의 안전성 검증 용역을 맡겼으며, 2013년 5월 발표된 용역의 결과에 따르면 은하레일은 교각, 궤도, 차량 등 거의 모든 분야에서 안전성이 미달인 것으로 밝혀졌다. [ 10 ] 2013년 12월, 인천교통공사에서는 은하레일의 기존 시설을 철거하고 레일바이크로 전환하는 방안을 발표하였으며 [ 11 ], 2014년 5월 주식회사 가람스페이스가 우선협상대상자로 선정되었다. [ 12 ] 그러나 같은 해 6월 유정복 신임 인천광역시장이 레일바이크로의 전환을 재검토하겠다고 선언하였으며 [ 13 ], 2015년 2월 12일 인천교통
##라고 밝혔다. [ 19 ] 운영 [ 편집 ] 이 노선은 도시철도사업이 아닌 관광전차사업이다. 국비 지원 없이 인천광역시 중구청의 허가로 지어지는 노선으로서 중앙정부의 승인이 필수인 대중 교통 수단의 요건을 충족하지 못한다. 즉 안전성 검증도 지자체 차원에서만 실시하며 중앙정부의 형식승인을 받지 않은 모노레일형 궤도이동수단이다. 실질적인 도시 철도의 기능보다는 월미도를 중심으로 한 관광열차 용도로 운영될 계획으로, 인천교통공사가 건설과 노선운영 그리고 차량운행을 모두 위탁 담당한다. 운임 [ 편집 ] 이 문단의 일부는 오래된 정보를 가지고 있어 최신 정보로 교체되어야 합니다. 검토 후 최신 사건이 반영되도록 문서를 수정해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요. 개통 이후에는 오전 10시부터 오후 10시까지 10분 간격으로 운행하며, 이용 요금은 일반인이 1회 탑승에 7천원, 2회 탑승에 8천원, 어린이는 1회 6천원이다 [ 20 ]. 차량 [ 편집 ] 이 문단의 일부는 오래된 정보를 가지고 있어 최신 정보로 교체되어야 합니다. 검토 후 최신 사건이 반영되도록 문서를 수정해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요.
월미궤도차량 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 월미궤도차량 위키백과, 우리 모두의 백과사전. ( 월미은하레일에서 넘어옴 ) 둘러보기로 가기 검색하러 가기 월미궤도차량기본 정보운행 국가 대한민국종류 모노레일상태 2019년 5월 개통 예정기점 월미은하역 ( 인천광역시 중구 북성동 ) 종점 월미은하역 ( 인천광역시 중구 북성동 ) 역 수 4개통일 2019년 5월 ( 예정 ) 소유자 인천광역시운영자 인천교통공사 ( 예정 ) 노선 제원선로 수 1v. d. e. h 월미궤도차량 ( 月 道 車, Wolmi Trackvehicle ) 은 경인선 인천역과 월미도의 월미공원 간을 운행할 예정인 관광용 모노레일이다. 2009 인천세계도시축전을 대비하여 추진된 사업이나, 부실 공사와 사업성 부족 문제로 사업이 표류하여 2019년까지 개통이 연기되었다. 목차 1 개요 2 역사 3 운영 3. 1 운임 3. 2 차량 4 역 목록 5 각주 6 외부 링크 개요 [ 편집 ] 1단계 구간 6. 1 km 길이에 4개의 정거장이 신설된다. 이후 중구청과 신포시장을 경유 동인천역까지 2단계, 그리고 다시 인천역에서 자유공원, 차이나타운을 거쳐 인천역까
##월 26일 외부 링크 [ 편집 ] 인천광역시 교통통합정보 인디스 - 월미은하레일 소개 공용에 분류가 있습니다. 월미궤도차량 원본 주소 " " 분류 : 대한민국의 모노레일인천광역시의 철도 교통숨은 분류 : 출처가 필요한 글출처가 필요한 글 / 2009년 10월낡은 정보를 포함한 문단 둘러보기 메뉴 개인 도구 로그인하지 않음토론기여계정 만들기로그인 이름공간 문서토론 변수 보기 읽기편집역사 보기 더 보기 검색 둘러보기 대문사용자 모임요즘 화제최근 문서 보기임의 문서로도움말기부 도구 여기를 가리키는 문서가리키는 글의 최근 올리기특수 문서 목록고유 링크문서 정보위키데이터 항목이 문서 인용하기 다른 프로젝트 공용 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 English 日 本 語 Norsk 링크 편집 이 문서는 2019년 4월 15일 ( 월 ) 09 : 47에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimed
최신 사건이 반영되도록 문서를 수정해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요. 2010년 당시 예정되었던 차량 시스템은 미국 어바넛 기술 ( Urbanaut Technology ) 을 사용한 시스템이다. 전통적인 모노레일 시스템과는 달리 경전철에서 사용하는 고무차륜 AGT가 적용된 하이브리드 방식이나 외관은 모노레일과 동일한 관계로 모노레일로 분류한다. 2량 1편성으로 운행되며 수용인원은 1편성당 70명이다 [ 21 ]. 즉 하드웨어만 모노레일일 뿐 대한민국 법령상으로는 삭도가 된다. 역 목록 [ 편집 ] 월미궤도차량의 정거장은 다음과 같다. 이는 2009년 5월 26일에 열린'월미 은하레일 정류장 명칭선정 최종심의위'에서 2009년 2월 1일부터 2월 20일까지 인천시민을 대상으로 한 공모를 통해 모집한 역명 가운데 심사를 거쳐 최종 선정한 역명이다. [ 22 ] 월미은하역 ( 인천역 ) 월미공원역 ( 월미공원 입구 ) 월미문화의거리역 ( 월미 문화의 거리 입구 ) 월미박물관역 ( 월미테마파크 입구 ) 월미공원역 ( 월미공원 입구 ) 월미은하역 ( 인천역 ) 각주 [ 편집 ] ↑ 송원영 ( 2009년 7월 28일 ). "'월미
##과 신포시장을 경유 동인천역까지 2단계, 그리고 다시 인천역에서 자유공원, 차이나타운을 거쳐 인천역까지 총 3단계의 건설이 진행될 계획이였다. 하지만 계속되는 안정성 문제로 개통일이 자주 연기되면서 2 - 3단계 사업이 백지화되기에 이르렀다 [ 출처 필요 ]. 역사 [ 편집 ] 2008년 7월 착공하여 2009 인천세계도시축전을 앞둔 2009년 8월을 목표로 1단계 구간의 공사를 추진하였으나, 안전상의 이유로 2010년 3월 26일로 개통이 연기되었다. [ 1 ] [ 2 ] 이후 안전성 검증을 위하여 2009년 8월 15일부터 6개월간 시운전을 진행하던 중 [ 3 ], 안전성 최종 검증을 위해 2010년 6월 목표로 개통을 연기하고 시운전 기간을 연장하였으나, 2010년 4월 30일 시운전 중 추돌사고가 발생하였다. [ 4 ] 결국 같은 해 7월로 개통 일정이 다시 연기되었다. 그러나 2010년 6월 말 인천교통공사에서 월미은하레일을 2010년 개통할 경우 2015년까지 86억원에 이르는 누적 적자가 발생할 것이라는 분석을 발표하고 [ 5 ], 송영길 신임 인천광역시장이 후보 시절에 제기한 인천시의 전체 부채 7조원 외에도 2조원의 적자가
##년 3월 1일 ). " 월미은하레일→레일바이크→모노레일... 남은 건 흉물뿐 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 손현규 ( 2016년 2월 28일 ). " 인천 월미모노레일, 3월부터 신설궤도 설치 착수 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 강종구 ( 2016년 8월 12일 ). " 월미은하레일 차량 철거... 운행도 못 해보고 고철 전락 ". 《 》 ( 인천 ). 2016년 8월 17일에 보존된 문서. 2016년 8월 17일에 확인함. ↑ 김영환 ( 2017년 3월 17일 ). " 853억 날린 월미은하레일 이어 모노레일 사업도 결국 무산 ". 한겨레. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 정민교 ( 2018년 12월 13일 ). " 탈 많았던'월미궤도차량'내년 5월에 달린다 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 인천 월미은하레일 2015년까지 적자 예상 2010년 6월 24일 ↑ The Urbanaut Monorail Technology ↑ 월미 은하레일 정류장 명칭 확정, 《 》 2009년 5월 26일 외부 링크 [ 편집 ] 인천광역시 교통통합정보 인디스 - 월미은하레일 소개 공용에 분류가 있습니다.
) 월미은하역 ( 인천역 ) 각주 [ 편집 ] ↑ 송원영 ( 2009년 7월 28일 ). "'월미 은하레일'개통 내년 상반기로 연기 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 안종삼 ( 2009년 8월 12일 ). " 예비 명물'월미은하레일'시험대 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 차준호 ( 2009년 8월 13일 ). " [ 수도권 ] 인천 관광 모노레일 15일부터 시범운행 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 차준호 ( 2010년 5월 7일 ). " [ 인천 / 경기 ] 이슈 점검 / 월미은하레일 시험운행 중 추돌사고... 안전성 도마에 ".. ↑ 김명래 ( 2010년 6월 25일 ). " 월미은하레일 2015년까지 적자 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑'새로운 자치 시대'인천시, 부채만 9조 넘어'골머리 ', 《 경향신문 》 2010년 7월 8일 ↑ 개통 앞둔 월미은하레일'시운전 ', 《 》 2010년 7월 5일 ↑ 김명래 ( 2010년 12월 29일 ). "'부실논란'월미은하레일 백지화 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑'월미은하레일'의 덫에 걸린 한신공영, 《
신임 인천광역시장이 레일바이크로의 전환을 재검토하겠다고 선언하였으며 [ 13 ], 2015년 2월 12일 인천교통공사와 가람스페이스의 특수목적법인인 인천모노레일과의 계약이 체결됨과 동시에 8인승 3량 소형 모노레일로 사업이 변경되었다. [ 14 ] [ 15 ] 2016년 들어 기존의 Y자 궤도를 철거하고 I자 궤도로 교체하는 공사가 시작되었으며 [ 16 ], 같은 해 8월에는 기존의 차량 10량이 고철로 매각되었다. [ 17 ] 그러나 인천모노레일이 약속한 사업 공정을 제대로 이행하지 못하고, 사업비 조달 계획을 명확히 제시하지 못하자, 2017년 3월 17일 인천광역시는 인천모노레일과의 협약을 해지하고 모노레일 사업을 시 재정사업으로 전환한다고 발표하였다. [ 18 ] 2018년 12월, 인천광역시에서는 월미모노레일에 와이파이와 LTE시스템을 구축하고, 차량이 쏠리지 않도록 1열 레일을 3열로 바꾸고 열차가 운행이 중단되었을 때 승객이 빠져나올 수 있도록 보행자 통로도 만드는 등 안전성을 강화하여, 2019년 5월에 개통할 것이라고 밝혔다. [ 19 ] 운영 [ 편집 ] 이 노선은 도시철도사업이 아닌 관광전차사업이다. 국비 지원 없이 인천광역시
백지화 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑'월미은하레일'의 덫에 걸린 한신공영, 《 》 2010년 6월 17일 ↑ 박준철 ( 2013년 5월 22일 ). " 4년째 멈춰선'흉물'월미은하레일, 레일바이크 · 하늘 둘레길 활용 검토 ". 경향신문. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 배상희 ( 2013년 12월 23일 ). " 월미은하레일 레일바이크로 활용... 실현 가능할까 ".. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 주영민 ( 2014년 5월 22일 ). " 인천교통 公, 월미은하레일'레일바이크'우선협상자 선정 ". 뉴스1. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 주영민 ( 2014년 6월 22일 ). " 인천 월미은하레일 재검토... 지리한 공방 재점화 하나 ". 뉴스1. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 주영민 ( 2015년 2월 13일 ). " 인천 월미은하레일, 소형 모노레일 탈바꿈... 내년 8월 개통 ". 뉴스1. 2019년 2월 3일에 확인함. ↑ 강종구 ( 2017년 3월 1일 ). " 월미은하레일→레일바이크→모노레일... 남은 건 흉물뿐 "
월미바다열차(月尾―列車)는 경인선 인천역 옆 월미바다역과 월미도의 월미공원 간을 운행하는 관광용 모노레일이다. 2009 인천세계도시축전을 대비하여 추진된 사업이나, 부실 공사와 사업성 부족 문제로 사업이 표류하여 개통이 연기되다가, 10년 만인 2019년 10월 8일에 개통하였다.