대 예산을 태운다는 것은 말이 안 되거든요. 저희는 사실은 1600억을 태워도 이것 가지고 제대로 전력화 일정을 맞출지 처음에 저희들이 제안서를 낼 때는 예산보다 오히려 많이 저희들이 제안을 했습니다만 협의과정에서 정리된 게 1600억입니다. 그중에서도 또 이렇게 많이 깎여버리니까 이것은 근본적으로 주관업체의 입장으로 봐서는 일정을 조정할 필요성이 있지 않느냐 할 정도로 심각하게 저희들이 받아들여지고 있습니다. "
670억 중에서 … … KAI가 가져가야 될 예산 실제로 받을 수 있을 것이라고 생각했던 예산 이것이 670억이라고 그러면 문제가 없는지? " 한국항공우주산업㈜대표이사 하성용 ] " 문제가 심각합니다. 심각하고요. 저희들도 지금 계약을 앞두고 있지만 예산이 이렇게 편성된다면 지금 이미 KF - X 전력화 일정이 우리가 당초에 예상했던 일정보다도 한 6개월 이상 늦어지고 있습니다. 원래는 금년 초에 계약을 하기로 예상을 하고 전력화 일정을 잡았는데 이미 연말까지 왔기 때문에 전력화 일정이 상당히 늦어지는데다가 사실은 아까
개월 이상 늦어지고 있습니다. 원래는 금년 초에 계약을 하기로 예상을 하고 전력화 일정을 잡았는데 이미 연말까지 왔기 때문에 전력화 일정이 상당히 늦어지는데다가 사실은 아까 위원님들 말씀하신 대로 예산이라는 게 거의 대부분이 사람을 투입하는 개발인력을 투입하는 예산입니다. 예산이 태워지지 않는다는 것은 결국은 개발활동할 인력 투입을 못 한다는 이야기입니다. 그러면 개발인력을 못 하게 되면 그만큼 일정이 늦어질 수밖에 없고 근본적으로 전력화 일정이 늦어지는 결과를 초래합니다. 그래서 저희들이 생각할 때는 이미 인도네시아가 언론사에
한기호 위원 ] " 가능하다 이렇게 대답하시는 것이지요 그러니까? " 한국항공우주산업㈜대표이사 하성용 ] " 예 세 가지 기술에 대해서는 저희들이 독자적으로 체계통합을 할 수 있는 기술을 확보할 수 있다 생각합니다. " 한기호 위원 ] " 그다음에 세 번째 질의드리겠습니다. 지금 예산에 대한 논의가 우리 위원님들하고 계속되고 있는데 예산이 내년도 670억 중에서 … … KAI가 가져가야 될 예산 실제로 받을 수 있을 것이라고 생각했던 예산 이것이 670억이라고 그러면 문제가 없는지? " 한국항공우주산업㈜대표이사 하성용 ]
한다는 이야기입니다. 그러면 개발인력을 못 하게 되면 그만큼 일정이 늦어질 수밖에 없고 근본적으로 전력화 일정이 늦어지는 결과를 초래합니다. 그래서 저희들이 생각할 때는 이미 인도네시아가 언론사에 나와 있는 대로 890억이라는 예산을 내년도에 우리보다 더 많이 태워놨습니다. 20 % 를 태우는 인도네시아조차도 890억의 예산을 태웠는데 주도업체인 우리 대한민국이 지금 600억대 예산을 태운다는 것은 말이 안 되거든요. 저희는 사실은 1600억을 태워도 이것 가지고 제대로 전력화 일정을 맞출지 처음에 저희들이 제안서를 낼 때는 예산보다 오히려 많이 저희들이
한국항공우주산업㈜대표이사 하성용] "문제가 심각합니다. 저희들도 지금 계약을 앞두고 있지만 예산이 이렇게 편성된다면 지금 이미 KF-X 전력화 일정이 우리가 당초에 예상했던 일정보다도 한 6개월 이상 늦어지고 있습니다. 예산이 태워지지 않는다는 것은 결국은 개발활동할 인력 투입을 못 한다는 이야기입니다.