원자력안전위원장 강창순] "이것은……"
박홍근 위원] "모르십니까?"
원자력안전위원장 강창순] "우리 안전기술원 원장한테 직접 대답을 드리도록 하겠습니다."
박홍근 위원] "아니 위원장님!"
원자력안전위원장 강창순] "예."
박홍근 위원] "이것은 대단히 중요한 겁니다. 지금 후쿠시마 사고 이후의 선조치 필요사항에 대해서는 원자력안전위원회에서도 다 같이 보고를 받고 합의를 해서 결정한 사항 아니겠습니까? 결국은 그러면 원안위에서 지금 한수원에서 올린 조치계획에 대해서 심사를 제대로 안 했다는 것 아닙니까?"
원자력안전위원장 강창순] "지금 현재 심사는 하고 있고요 사실 관계는 제가 파악하라고 지금 말씀드리고 있습니다."
박홍근 위원] "그러면 이렇게 여쭤 보겠습니다.   지금 이 심사를 하고 계시다고 했는데 이 계획이 언제 올라온 것인지 알고 계십니까? 한수원이 이 KINS에 월성 1호기 계속운전 대비 후쿠시마 원전 사고 후속 조치 이행계획을 제출한 게 작년 1월 20일입니다. 6개월 동안 뭐하고 지금 이제 와서 적절성을 심사한다고 말씀하십니까?"
원자력안전위원장 강창순] "그러니까 후쿠시마 후속조치만 하는 게 아니고 다른 것들도 다 검토하는 것이니까 아마 후쿠시마 후속조치에 대한 것은……"
박홍근 위원] "한 가지만 더 여쭤 보겠습니다."
원자력안전위원장 강창순] "예."
박홍근 위원] "이 한수원이 월성 1호기의 계속운전 인허가를 서두르기 위해서 본 위원이 판단하기에는 이 후쿠시마 후속대책 조치계획 일정을 무리하게 변경하고 있다고 보고 있습니다. 그 사례를 좀 보겠습니다.  한수원이 작년 12월에 수립한 월성 1호기 계속운전 대비 후쿠시마 원전 사고 후속조치 이행계획에 보면 애초에 원안위에서 결정했던 한수원이 보고한 이행계획이 있습니다. 이것과 완전 딴판입니다. 원안에서는 아주 중요한 그런 원전 안전과 관련된 핵심 분야 대부분의 과제들이 완료 연도가 2014년도에서 2015년도입니다.  그런데 작년 12월에 이것을 수정을 해서 냈을 때 올해 연말까지 조치를 완료하겠다 이렇게 계획을 수정해서 보고를 하고 있습니다. 이것은 무슨 얘기냐? 올해 11월 20일자로 이제 월성 1호기가 수명이 다 합니다.   결국은 이 중요한 조치를 하려면 당연히 용역도 해야 되고 자료 수집도 해야 되고 그다음에 여기에 기자재 구매나 시공까지 시간이 충분히 필요합니다. 그런 것을 다 무시를 하고 인허가 일정에다 맞춘 것으로 볼 수밖에 없습니다.   이것에 대해서 어떻게 생각하십니까?"

박홍근 위원] "이 한수원이 월성 1호기의 계속운전 인허가를 서두르기 위해서 본 위원이 판단하기에는 이 후쿠시마 후속대책 조치계획 일정을 무리하게 변경하고 있다고 보고 있습니다. 결국은 이 중요한 조치를 하려면 당연히 용역도 해야 되고 자료 수집도 해야 되고 그다음에 여기에 기자재 구매나 시공까지 시간이 충분히 필요합니다. 그런 것을 다 무시를 하고 인허가 일정에다 맞춘 것으로 볼 수밖에 없습니다.