산업통상자원부장관 윤상직] "제가 아까도 말씀드렸습니다마는 부지 신청을 하기 전에는 얼마든지 주민투표든 뭐든 어떤 절차를 거치든 저희들은 다 좋습니다. 일단은 부지가 확정돼 있는 상태에서……"
정수성 위원] "알겠습니다. 장관님 뒤에서……"
산업통상자원부장관 윤상직] "수용성이라는 것은 저희가 계속적으로 지역주민들하고 협의를 소통을 해 가면서 지원사업이라든지……"
정수성 위원] "뒤에서 좀 답을……  말씀드릴게요.   7차 기본계획에 고리1호기 폐로되는 것은 반영되는데 2029년 기준으로 보면 최근 재가동된 월성1호기는 재재가동되는 것으로 여기에 포함됐어요. 그렇게 되겠습니까?"
산업통상자원부장관 윤상직] "그것은 원전의 경우에 폐지안이 아직 없는 상황에서는 저희가 일단 넣어 놓습니다."
정수성 위원] "7차 전력수급계획에서 그것을 아예 안 되는 것으로 해야 될 것 같은데 이것은 되는 것으로 했단 말입니다. 이 판단이 만약에 안 맞았을 때 그러면 어떻게 하겠습니까? 그래서 이 문제를 그런 문제로 생각해 볼……"
산업통상자원부장관 윤상직] "아까 말씀드렸던 것과 같이 그런 상황을 대비해서라도 설비예비율이 좀 있는 게 필요하다……"
정수성 위원] "그러니까 산업부에서는 이렇게 답변했다고요. ‘2년마다 이게 바뀌니까 그때 가서 또 보면서 바꾸겠다’ 그런데 아예 가능성이 없는 것을 배제하는 원칙 속에서 안전하게 가는 계획을 세워야 되지 않겠느냐 하는 이런 생각이 듭니다.   두 번째 송전선로 문제도 지적해야 되겠는데 당진화력에서도 북당진까지 345㎸ 송전선과 북당진에서 신탕정 345㎸ 송전선이 합의된다고 해도 올해 7월 시운전에 들어가는 동서발전의 당진화력9호기는 3년 가까이 정상 운영이 안 돼요. 또 그다음에 기확정설비 중에는 수도권에 전기를 공급하기 위한 신한울3ㆍ4호기의 송전선로인 신강원권 송전선로도 보면 경유지만 경북ㆍ강원ㆍ경기 3개 광역자치단체하고 12개 기초단체인데 이것을 대체로 보면 신한울원전에서 강원개폐소까지 이어진 송전선로가 약 130㎞ 철탑이 260개 또 강원개폐소에서 신경기변전소까지 철탑 170개 그다음에 총 430여 기의 철탑이 세워진다는데 현실적으로 가능하겠습니까? 이게 돼야 발전이……"

정수성 위원] "그러니까 산업부에서는 이렇게 답변했다고요. ‘2년마다 이게 바뀌니까 그때 가서 또 보면서 바꾸겠다’ 그런데 아예 가능성이 없는 것을 배제하는 원칙 속에서 안전하게 가는 계획을 세워야 되지 않겠느냐 하는 이런 생각이 듭니다. 정수성 위원] "7차 전력수급계획에서 그것을 아예 안 되는 것으로 해야 될 것 같은데 이것은 되는 것으로 했단 말입니다.