월성원전 3개기가 스톱 위기 직전에서 간신히 벗어났다.
  원자력안전위원회는 10일 제113회 회의를 열고 월성 1~4호 사용후핵연료 2단계 조밀 건식 저장시설(맥스터) 건설을 위한 운영변경허가(안)을 가결했다.
  8명의 위원 중 6명이 증설 신청 안에 찬성했다.
  한국수력원자력이 맥스터 증설을 신청한 지 3년 반만이다.
  월성원전의 기존 사용후핵연료 건식 저장시설은 저장률 93%로, 내년 11월 포화를 앞두고 있다.
  이날 원안위에서는 증설 신청 안이 의결되기까지 찬반을 두고 난상토론이 벌어졌다.
  김호철 위원은“새로 짓는 사용후핵연료 저장시설에 대한 의도적 항공기 충돌과 같은 중대 사고에 대한 평가를 해야 한다”며 “향후 추가 심의가 더 필요하다”고 주장했다.
  미국 9.
 11테러와 같은 상황이 월성원전 맥스터에 생길 경우에 대한 대비도 해야 한다는 얘기다.
  활동을 해온 사람들이 위원으로 참여해 반대를 위한 반대하고 있는데, 월성원전 사용후핵연료 저장시설은 지금 증설 공사를 시작하더라도 늦을 판”이라고 목소리를 높였다.
  이 위원은“원안위는 반핵활동가의 활동무대가 아니라 원전을 안전하게 운영할 수 있도록 감독함으로써 국민경제에 기여하는 곳”이라며“여기서 활동만은 원전이라는 아기를 돌보는 착한 보모가 돼야 한다”고 덧붙였다.
 맥스터 2단계 건설에는 지역에 증축신청 신청 과정을 거치는데 3개월, 실제 공사시간 19개월 등 최소 총 22개월이 걸린다.
  따라서 다음달부터 증설 공사 절차를 시작할 경우, 지연이 없다는 전제하에 일러도 내년 11월에야 공사를 마칠 수 있다.
  하지만 일부에서는 이런 과정 외에도 사용후핵연료 재검토위원회의 지역공론화 의견수렴과 지역 협의 과정도 거쳐야 한다는 의견도 나오고 있다.
  이 경우 맥스터 2단계 건설이 완공되기까지 걸리는 시간은 더 길어진다.
  월성원전의 사용후핵연료에 대한 기존 1단계 맥스터 건식저장시설은 저장 포화율이 지난해 9월 이미 93%를 넘어섰다.
  캐니스터형으로 불리는 원통형 건식저장시설까지 합치면 포화율이 96.
 5%에 달한다.
  이 때문에 한수원은 2016년 4월 일찌감치 원안위에 맥스터 2단계 건설 허가를 요청했다.
  하지만 이후 5.
 8 규모의 경주 지진(2016년 9월)이 바로 인근에서 발생하고, 이듬해 탈(脫)원전을 내세운 문재인 정부가 출범한 데다, 같은 해 11월 포항지진까지 겹치면서 맥스터 증설이 어려워졌다.
  증설안은 그간 3년여 동안 각종 추가 검토 기간을 거쳐 지난해 11월에 처음 원안위에 상정됐다.
 
김호철 위원은“새로 짓는 사용후핵연료 저장시설에 대한 의도적 항공기 충돌과 같은 중대 사고에 대한 평가를 해야 한다”며 “향후 추가 심의가 더 필요하다”고 주장했다. 한국수력원자력이 맥스터 증설을 신청한 지 3년 반만이다. 이날 원안위에서는 증설 신청 안이 의결되기까지 찬반을 두고 난상토론이 벌어졌다.