 붕앙-2 석탄화력발전소가 공기 지연 없이 2024년 준공된다 해도 재생가능에너지를 활용한 발전 단가는 1㎿h당 58달러(베트남 태양광 발전 기준)로 석탄화력의 발전단가(1㎿h당 약 80달러)의 70% 수준에 그칠 전망이다.
  베트남에서는 재생가능에너지의 발전 단가 하락에 따라 전력 생산 중심이 재생가능에너지로 넘어가고 있다.
  베트남 산업통상부(MOIT)는 지난해 7월 ‘제7차 전력개발계획 이행 현황 보고서’에서 2019~2020년 석탄화력발전소 규모가 당초 예상(6900㎿)보다 64% 적은 2488㎿에 머물 전망이라고 발표했다.
  반면 발전소 건설과 관련한 투자는 대거 태양광과 같은 재생가능에너지로 몰리고 있다.
  지난해 말 기준 베트남의 태양광에너지 발전 규모는 4500㎿인 것으로 알려졌다.
  베트남 산업통상부가 제7차 전력개발계획에 담은 전망(2500㎿)보다 80% 늘었다.
  상황이 이렇다 보니 붕앙-2 석탄화력발전소의 공기 지연 가능성마저 커지고 있다.
  이미 베트남 현지에서 추진 중인 석탄화력발전소 개발사업은 대부분 공기 지연을 겪고 있다.
  특히 외부 사업자가 프로젝트 수주로 2020년 이후 준공을 예정한 건설·운영·양도(BOT) 석탄화력발전소는 모두 공기 지연 상태에 빠졌다.
  붕앙-2 석탄화력발전소는 한전과 미쓰비시 등이 사업에 필요한 자금을 조달하고 건설을 마친 후 운영을 통해 자본금을 회수하는 BOT 방식이다.
  베트남 산업통상부는 2020년 이후 준공이 예정된 베트남 BOT 화력발전소 14곳 모두에 공기 지연이 예상된다고 밝혔다.
  붕앙-2 석탄화력발전소는 현재 기준 최소 2년의 공기 지연 전망이 나왔다.
  베트남 현지에서 석탄화력발전소를 바라보는 시선이 곱지 않은 것도 공기 지연 가능성을 키운다.
  베트남 산업통상부는 “지방자치단체장들이 각 지역에 석탄화력발전소가 들어오는 것을 지지하지 않고 있다”면서 “제7차 전력개발계획에 포함된 석탄화력발전소라도 예외가 없어 전체적인 공기 지연이 나타나고 있다”고 밝혔다.
  공기 지연은 그 자체로 투자자의 비용 부담을 키우고 투자 회수 가능성을 떨어뜨리는 악재다.
  시장조사업체 마켓포스는 “붕앙-2 석탄화력발전소는 재생가능에너지 발전 단가가 빠르게 저렴해지는 상황에서 개발이 추진되고 있는 상태”라며 “건설 지연까지 겹치고 있는데 따라 좌초자산으로 전락할 가능성이 크다”고 전망했다.
   인도네시아에서도 석탄 투자 검토한전은 인도네시아에서도 불안한 석탄 투자를 이어가고 있다.
 
베트남에서는 재생가능에너지의 발전 단가 하락에 따라 전력 생산 중심이 재생가능에너지로 넘어가고 있다. 반면 발전소 건설과 관련한 투자는 대거 태양광과 같은 재생가능에너지로 몰리고 있다.