##nar los propulsores del cohete. Los controladores de lanzamiento pueden decidir no continuar con el lanzamiento si surge un problema técnico o meteorológico durante o antes de la cuenta regresiva, por lo que demostrar la capacidad de eliminar los propulsores asegurará que los equipos estén preparados para varios escenarios del día del lanzamiento. Varios días después del Wet Dress Rehearsal, el cohete y la nave espacial integrados regresarán al edificio de ensamblaje de vehículos ( VAB ). En el VAB, los técnicos extenderán plataformas para restablecer el acceso a varias partes del cohete y la nave espacial. Retirarán los sensores utilizados específicamente para monitorear durante el ensayo general húmedo, cargarán las baterías de Orion y de otros sistemas, guardarán carga tardía en Orion y realizarán verificaciones finales en varios elementos, entre otras tareas. Orion y SLS llegarán a la plataforma de lanzamiento por última vez aproximadamente una semana antes del lanzamiento. La NASA revisará los datos del ensayo antes de establecer una fecha de lanzamiento objetivo específica para el lanzamiento de Artemis I, no antes del mes de mayo.