El Ministro de Obras Públicas ( MOP ), Romeo Rodríguez, informó esta mañana que la construcción del paso a desnivel en el redondel Utila lleva un 42 % de avance, y esperan que termine antes de noviembre de este año, fecha en la que estaba previsto finalizar el proyecto. Durante una entrevista con radio YSKL, Rodríguez indicó que la obra tenía programada a esta fecha una ejecución del 12 %, por lo que han superado las expectativas según el contrato. El funcionario agregó que el proyecto " está para finalizar en noviembre de este mismo año ", pero con el avance que tienen hasta el momento, esperan finalizarlo antes de la fecha estimada. La construcción del paso a desnivel dio inicio el pasado 2 de febrero y según informó el titular de Obras Públicas, ya se colocaron las vigas del puente, que son 12. Ayer también se inició con la construcción de las rampas que van a dar acceso hacia el paso a desnivel. La primera rampa tiene cerca de 138 metros de longitud y estará hacia el lado de San Salvador y Santa Tecla ; mientras que la segunda tiene 76 metros de longitud y conduce a la carretera al Puerto de la Libertad. La construcción del paso a desnivel en redondel Utila tendrá una inversión de $ 6. 3 millones y según las estimaciones, beneficiará a más de 58, 000 conductores por día. El MOP recuerda a los usuarios una ruta alternativa hacia la carretera al puerto de la Libertad, rodeando el sector del redondel Utila.