La construcción del paso a desnivel Narrava, en la zona donde converge la calle antigua a Huizúcar y carretera a Comalapa, lleva un 14 % de avance, debido a las torrenciales lluvias que han azotado al país en los últimos días, justificó el titular del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ), Gerson Martínez. Nuestro mayor enemigo ha sido la lluvia, las colas de los huracanes ; sin embargo, la obra no se ha paralizado, se ha continuado. Nos generó cierto desaceleramiento pero se ha trabajado y se trabaja día y noche, manifestó Martínez mientras inspeccionaba, junto a las autoridades del Fondo de Conservación Vial ( Fovial ), el avance de las obras. De acuerdo con el responsable técnico de la obra, Julio Hernández, los días jueves, viernes y sábado de la semana pasada fueron los más complicados ya que se tuvo un bajo rendimiento en el movimiento de la tierra. Por las lluvias hemos tenido bajo rendimiento, particularmente en todo lo que se trata de movimiento de tierra ya que esto genera una saturación de suelo y no podemos estar moviendo lodo a ningún lugar, explicó. Agregó que el pasado jueves, viernes y sábado, los días con más lluvias, no hubo trabajos de terracería, señaló. Hernández enfatizó que por seguridad del trabajador y no provocar un desastre en las obras, esperarán hasta que el suelo esté seco para continuar con la terracería. De acuerdo con el contrato de la empresa encargada, el proyecto deberá ser entregado en abril del 2018, por lo que el funcionario indicó que entre las medidas tomadas para mitigar los efectos de la época lluviosa y no retrasar la fecha de finalización, se encuentra la ampliación de la mano de obra a 500 trabajadores haciendo dos frentes de trabajo. Actualmente laboran 280 trabajadores desde las 6 : 00 a. m., hasta las 8 : 00 p. m., de lunes a domingo. Si nuestros trabajadores mantienen ese ritmo, esa entrega, ese espíritu de sacrificio, ojalá que pueda ser unos días antes, dijo. El ministro Martínez, también aseguró que dentro de los próximos 30 días se iniciará con