La segunda prórroga solicitada por la empresa a cargo de terminar con la remodelación de la plaza Libertad y vías de acceso perimetrales en el Centro Histórico de San Salvador vence el próximo 6 de noviembre, según lo aprobado por el concejo municipal capitalino. El 20 de septiembre la solicitud de prórroga se sometió a discusión dentro de la reunión del concejo dando como resultado su aprobación para un plazo de 41 días, comprendidos desde el 27 de septiembre hasta el 6 de noviembre. De acuerdo con los concejales sería la segunda vez que se otorga una prórroga a la empresa, ya que el 19 de julio del 2017 se solicitó el primer plazo de 60 días : desde el 29 de julio hasta el 26 de septiembre del 2017. Sin embargo, el plazo finalizó y el proyecto aún no estaba listo. El director del programa de Revitalización del Centro Histórico, Edwin Ramírez, justificó la semana pasada que la prórroga se solicitó porque se tuvieron que hacer intervenciones que no estaban contempladas dentro del proyecto. Encontramos suelo malo, como tierra negra podrida que tuvimos que excavar alrededor de dos metros, subsanar esa base y meter una cama de piedra para poder continuar, ese no es un atraso es una obra que es necesario hacer, dijo. El acta municipal señala que la empresa rindió un informe ante el concejo sobre los motivos del retraso de la obra. Entre ellos menciona que durante 22 días instalaron la red eléctrica, ya que se detectaron obras que requerían reparación. Las lluvias también figuraban como otra de las causales de la prórroga solicitada. El concejal, Christian Aparicio dijo a Diario El Mundo que desconocía si la empresa podría solicitar una tercera prórroga, pero que hasta el momento lo acordado es que la plaza tiene que entregarse el 6 de noviembre. La idea es que se entregue en esa fecha, pero como ha habido distintos percances ya hay incertidumbre, no se sabe si va a ser en esa fecha, sostuvo. En caso deuna nueva solicitud de prórroga, la empresa tendrá que justificarlo. Los trabajos en la Plaza Libertad comenzaron en diciembre 2016. Este día se venció la primera prórroga solicitada por la empresa responsable del