El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que visualizan entregar el bypass de La Libertad en agosto del próximo año. El segmento uno, nosotros esperámos a finales del primer trimestre de 2020 y el segmento dos, el segundo trimestre de 2020, todo el proyecto como tal estimamos en agosto de 2020, dijo ayer el funcionario en una verificación de las obras. Rodríguez explicó que el primer tramo tiene un avance del 91 %, donde se construye un intercambiador y tiene una longitud de 2. 89 kilómetros. Mientras que el segundo tramo, es el viaducto de unos 40 metros de altura y tiene un 66 % de avance en su construcción. El día de hoy ( ayer ) empezó un colado de concreto en las uniones de acero para continuar con los avances de la plataforma y vamos a seguir esta semana con diferentes colados, la idea es avanzar lo más pronto posible, manifestó ayer Rodríguez. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que dos empresas han mostrado interés en la licitación del segmento tres del bypass de La Libertad, cuya construcción fue detenido tras irregularidades encontradas por la nueva administración. El segmento tres ya licitamos el proyecto, ya presentaron ofertas dos empresas, una que es Econ y otra Meco, una costarricense y otra salvadoreño y esperamos que el próximo año adjudiquemos el proyecto para seguir construyendo el bypass de La Libertad, dijo. El pasado 10 de septiembre, Rodríguez presentó un aviso en la Fiscalía General de la República por posibles actos de corrupción, en la administración anterior, en el segmento tres del bypass. Señaló que la construcción del tercer tramo arrancó sin un diseño aprobado y que este no incluía accesos a algunas comunidades afectadas con la obra. El proyecto estaba planteado para que su diseño se hiciera en seis meses y su construcción en un año, sin embargo, la empresa UDP Concrescol - Eben Ezer se tardó un año solo para el diseño ; el ministro dijo que la Corte de Cuentas de la República había solicitado caducar el contrato. El bypass de La Libertad contempla una intervención de 6. 5 kilómetros, aunque el tramo tres conlleva únicamente 3. 24 kilómetros de carretera nueva. La obra completa inicia cerca