El proyecto de amortiguamiento del macro drenaje pluvial, a través de la construcción de lagunas de laminación en la cuenca del arenal Monserrat, finalizará en marzo de 2019, pese al retraso que generó la tormenta tropical Michael en octubre pasado. Tenemos proyectado finalizar en marzo de 2019, llevamos un avance significativo que ronda el 40 - 50 % en este momento, dijo Emilio Ventura, viceministro de Obras Públicas. El funcionario aseguró que se han recuperado los tiempos de trabajo, tras las lluvias ocurridas el mes pasado, y que por el momento se lleva un buen ritmo. Durante la tormenta tropical, el Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) contó con un sistema de alerta temprana en partes altas como La Ceiba de Guadalupe ; el sistema informaba la llegada de una repunta hacia la zona del arenal Monserrat, en Colonia Luz, donde se ejecutan las obras. Tenemos monitores que avisaban si venía una repunta, eso nos daba 20 minutos para poder reaccionar, parte de las obras que podían verse afectadas, en trabajo, sería ya unas tres o cuatro semanas, pero con la época seca eso se recupera, añadió. Actualmente, el MOP trabaja en los muros de contención de la laguna y pronto comenzarán la estructura de retención con vertedero en un lateral.