La construcción del puente Motochico, ubicado en el kilómetro 69 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango, podría terminar en octubre próximo si las condiciones del clima lo permiten, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. Hasta el momento la construcción presenta un avance del 65 % ; el nuevo puente beneficiará a cientos de personas que diariamente transitan la zona y tendrá una longitud de 75 metros. La inversión es de $ 2. 5 millones. La estructura contará con tres claros de 25 metros ; dos carriles de 3. 25 metros, dos aceras y dos hombros de un metro cada uno. Asimismo, tendrá dos barreras de concreto que servirán como protección para los peatones. El estribo de entrada y de salida tendrá una pared de 12. 88 metros de ancho y 8. 3 metros de altura. El Fondo de Conservación Vial ( Fovial ) detalló ayer que se han ejecutado obras como la excavación para 28 pilotes con una profundidad de 18 metros, construcción de zapatas de cimentación, armaduría de zapatas para muro de protección ubicado aguas abajo de estribo de salida y colado de concreto para fundación de muro de protección ; además del montaje de cinco vigas longitudinales ( de un total de 15 ). En los próximos días se finalizará con el montaje de vigas restantes, informó Fovial. La construcción del puente Motochico inició luego que las lluvias ocurridas en junio de 2017 hicieran colapsar la antigua estructura. A raíz de ello, el Fovial construyó un puente provisional con una inversión que asciende los $ 350 mil. El paso provisional está conformado por una batería de 96 tubos.