Un 88 % de avance tiene la construcción de la primera etapa de la nueva terminal de oriente, ubicada en el bulevar del Ejército, sobre la calle al Matazano, en Soyapango, confirmó el gerente comercial de la empresa Sociedad Sector Unido de Transportistas Paracentral - Oriente ( Sutrans ), René Velasco. El empresario detalló que si no hay atrasos para concluir la primera fase, a partir del 22 de marzo la terminal de buses tendrá las condiciones mínimas para iniciar operaciones. Estamos justamente ahí por el 88 % de avance de lo que es la primera etapa con miras a entrar a operar a finales de este mes de marzo, estamos avanzado en ese rumbo, afirmó. Inicialmente, el viceministro de Transporte, Nelson García, dijo que la construcción de la primera etapa se concluiría el 15 de diciembre del año pasado y que iniciarían operaciones entre el 15 de enero y principios de febrero. Sin embargo, los plazos anunciados no se cumplieron. Hemos tenido atrasos también en que hay cables del tendido eléctrico que hay que quitar y eso no depende de nosotros directamente, adicionó el empresario tras acotar que están haciendo las gestiones pertinentes para que esta semana puedan moverse cinco postes que están obstaculizando el desarrollo de la obra. Esos postes están atrasándonos para que nosotros podamos hacer algún tipo de infraestructura ahí, señaló. La obra consta de tres fases. La primera comprende la construcción de pistas, túnel, construcción de la estación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador ( Sitramss ), construcción de baños, área de abordaje y desabordaje de pasajeros y el punto de meta de los buses y la instalación de agua potable y energía eléctrica. Pero esta fase aún está inconclusa porque las condiciones lluviosas del año pasado mermaron el ritmo de trabajo de la empresa. Se han suscitado algunos atrasos por el hecho de que pasamos 15 días de lluvias constantes a mediados del año pasado, es decir se atrasó el carpeteo de asfalto de la pista y las bahías, justificó Velasco. Asimismo, explicó que tuvieron que rediseñar el túnel que servirá para el traslado de los usuarios hacia la estación auxiliar del Sitramss cuando estos desborden