El proyecto inició en mayo y se está ejecutando con una inversión superior a los $ 21 millones. El Fondo de Conservación Vial ( Fovial ) informó esta mañana que la construcción del paso a desnivel Navarra lleva un 14 % de avance. Entre las actividades que se están ejecutando se encuentra la armaduría, moldeado y colado de muros, ejecución de pasos peatonales, excavación y desalojo de más de 66 mil metros cúbicos de tierra, perfilado de taludes, colocación de cunetas de concreto, colocación de doble malla de acero y muro del mirador municipal. El 6 de julio el titular del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ), Gerson Martínez reconoció sólo un avance del 3 %. En esa ocasión explicó que el retraso se debía a las lluvias puesto que ante esas condiciones climáticas los trabajos se realizaban a un menor ritmo. Para mitigar los efectos de las lluvias, que aún se mantiene en el país, las autoridades informaron que los trabajos " se han intensificado durante los siete días de la semana con jornadas laborales a dos turnos ". En cuanto al paso vehicular, en el lugar se mantiene la presencia de gestores de tráfico para " ocasionar el menor inconveniente posible a los usuarios ", indicó Fovial.