A un año de iniciadas las obras de construcción en el Complejo Educativo Tomás Cabrera ( CETC ), ubicado en el casco urbano del municipio de Cuscatancingo, este tiene más de 10 meses de retraso, expuso el director del centro educativo, Saúl Rosales. El encargado de la institución señaló que actualmente la obra tiene cerca del 30 % de avance y cuestionó el lento desarrollo de los trabajos. Son bastantes cosas las que les faltan hacer y cuando uno les pregunta cómo van los trabajadores nos dicen que no cuentan con los suficientes materiales para continuar, señaló. La empresa constructora es Greco y, según Rosales, los empleadores justifican el retraso debido a la falta de presupuesto para la compra de materiales. Ellos dicen que solo se les han dado el 50 % del presupuesto que les corresponde según la contratación, por ese motivo los trabajadores que están acá ( en la escuela ) no continúan con el resto de la remodelación, que por falta de materiales no pueden avanzar con la obra, declaró el director. Las reparaciones incluyen mejoras en el techo para disminuir el calor y el ruido cuando llueve, un nuevo piso, ventanas adecuadas y el cambio de colores. Ante dicha situación, 60 alumnos de primer y segundo año de bachillerato recibieron sus clases este año en una bodega, usada para guardar los instrumentos de la banda musical. Este apenas tiene dos metros de ancho y seis de largo. Debido al espacio reducido tuvimos que dividir a los muchachos en cuatro grupos de 15 estudiantes y se rotaba la asistencia de ellos al centro escolar para poder recibir sus clases, aseveró Rosales. El director de la institución detalló que los pupitres, escritorios y pizarras, que estaban en las aulas de construcción, fueron movidos a otros espacios. Hemos tenido que adecuar salones para poder guardar algunos de los pupitres y para eso unimos a los estudiantes de dos secciones, de séptimo y octavo, en un solo grupo correspondiente, esto para tener el espacio de guardar algunos de estos. Sin embargo, Rosales explicó que estos pupitres y mesas fueron agrupados a un costado del pasillo debido al poco espacio en los