con el avance técnico real, por lo que se presume que hubo un exceso en el pago de obra y equipamiento del inmueble no ejecutado por $ 3, 500, 000. En la voluminosa documentación hay informe con fecha 16 de julio del año 2007, donde se verifica que el exministro de Salud, Maza Brizuela, suscribió un contrato con C. P. K. Consultores S. A. de C. V. Borelli & Mérigo Arquitectura por $ 10, 494, 000. 21 centavos y que el mismo fue rescindido en noviembre 2009. Siempre en el año 2009, C. P. K. demandó al Ministerio de Salud por un monto de $ 2. 1 millones argumentando costos adicionales, por lo que en un proceso de conciliación Maza Brizuela supuestamente dio el visto bueno para que se reconociera a la empresa contratista en concepto de reajuste y sobrecostos con un monto de $ 1. 73 millones, se finalizó pagando $ 1, 629, 000 correspondiente al 94 % de lo demandado. Consta en las diligencias de investigación que en ese proceso conciliatorio actuaron como árbitros José Luis Arias, en representación del Ministerio de Salud ; José Adolfo Torres Lemus, por el Asocio C. P. K. Consultores, y un tercero que no se definió. Mientras, como apoderado de la empresa demandante estuvo el exsubdirector de la Policía Nacional Civil ( PNC ), César Rolando García Herrera, acusado en este nuevo proceso por falsedad documental agravada y estafa agravada. En cuanto al Hospital Santa Gertrudis, el Ministerio Público explica detalladamente que el avance físico de la obra ejecutada es del 63. 05 % según el peritaje técnico realizado por el ingeniero Julio César Ramos Mancía, el 30 de noviembre de 2009. El perito dejó claro que el monto que el Ministerio de Salud debió pagar tuvo que ser de $ 8, 951, 600. 53, sin embargo al contratista le canceló financieramente el 70. 46 % equivalente a $ 10, 003, 644. 31. Se revela entonces que la cantidad de obra pagada y no ejecutada, más el valor de los equipos propios del inmueble, según estimaciones 1 y 9 fue de $ 1, 052,