Las obras que ejecuta el Fondo de Conservación Vial ( Fovial ) en el redondel Masferrer reportan un avance del 30 % y aunque se están ejecutando en los tiempos previstos y podrían entregarse en agosto próximo, la preocupación de los encargados es que el proyecto se estanque con el inicio de la época lluviosa en el país. El director ejecutivo del Fovial, Felipe Rivas, que ayer supervisó las obras, indicó que se está trabajando en tres turnos al día para no generar atrasos y entregarlas a finales de agosto. Se espera que las rampas hacia el redondel Masferrer estén listas en mayo. Para lograr estos objetivos, Rivas aseguró que están a la espera de un plan de contingencia especial que elaborará la empresa responsable del proyecto, con la idea de evitar retrasos a causa de las lluvias, las cuales están previstas que inicien en las próximas semanas. Con la llegada del invierno existe la posibilidad de lluvias intensas, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ), que paralizarían la obra debido a leves inundaciones, por la naturaleza de la construcción. Según el funcionario del Fovial, pretenden aprovechar al máximo los días previos a la etapa lluviosa. La obra se está ejecutando en tres áreas, explicaron funcionarios del Fovial, ya que en la zona norte se continúa con la construcción de muros que conformarán la salida del túnel, habilitando un carril de ingreso al redondel. Dentro de la rotonda se está ejecutando el colado de losa inferior, así como la armaduría de paredes y losas superiores del túnel ; y en el área de la quebrada El Carmen se construye una bóveda de 127 metros lineales.