, según la auditoría, que el 3 de julio de 2018 presentó una nota al administrador del contrato con la factura del pago del anticipo por $ 9, 386, 481. 38, descontando el IVA retenido. Sin embargo, los auditores explican que la cláusula sexta del contrato de obra exige una solicitud de anticipo acompañada del plan de inversión de anticipo, además del recibo simple, es decir, se trata de una solicitud de manera separada al documento de cobro, es decir, la factura que presenta. La auditoría también cuestiona que el pago de anticipo se realizó fuera del plazo establecido según el contrato con dos meses de desfase, la falta de retención del Impuesto sobre la Renta a la empresa no domiciliada, la realización de supuestos pagos por $ 2. 2 millones de costos indirectos del proyecto sin descontar los $ 570, 128 correspondientes al 25 % de anticipo entregado para el proyecto, además de planillas de personal de campo sin firmas, deficiencias en el uso del anticipo como gastos no autorizados y gastos sin respaldo por $ 7 millones, modificación ilegal de contrato, adquisición de servicios de supervisión de proyectos sin cumplir el procesos establecidos en la ley, falta de controles administrativos para verificar desmontajes de obras existentes por el contratante y sobrecostos. Se pagaron $ 2, 102, 686. 38 sin firmas de personal del 20 de noviembre de 2018 al 22 de marzo de 2019. El administrador de contrato dijo en noviembre de 2021 que faltaban firmas de un pago de $ 59, 995 pero que pidieron las planillas a la empresa. La CCR mantuvo el hallazgo. Señalan $ 3, 667, 874. 57 de pagos sin respaldo y $ 3, 351, 978. 28 de gastos sin respaldo, un total de $ 7, 019, 852. 85. Entre los gastos sin respaldo están : estructuras de techo, misceláneos, pisos y obras exteriores. El administrador del contrato pidió información a la empresa contratista. Se modificó el monto y la forma de pago, permitiendo que la empresa se domiciliara y cambiara su forma de pago ( cláusula quinta ), contraviniendo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones ( Lac