Hãy tóm tắt đoạn văn sau: "Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo hoàn thiện thi công, bố trí cảnh quan, kiến trúc công trình. Trên cơ sở đánh giá tiến độ dự án cũng như các dự án thành phần, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà lại các vấn đề vướng mắc để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác một cách đồng bộ trong năm 2014 như kế hoạch đề ra. Cụ thể, đối với vấn đề mặt bằng, Hà Nội chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc di dời các hộ, các công trình ngầm để nhà thầu dự án có thể thi công công trình. Các đơn vị chuyên môn như điện, nước sẽ nhận được cơ chế phù hợp để di dời, thi công công trình đúng tiến độ. Đối với Nhà ga T2, Phó Thủ tướng lưu ý đây đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, khối lượng công việc, lắp đặt máy móc, trang thiết bị rất lớn và hiện đại nên cần hết sức chú ý vấn đề an toàn lao động, an ninh công trường, chất lượng thi công. Đồng thời Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài phải chú ý vấn đề đào tạo, chuẩn bị nhân sự chạy thử, vận hành Nhà ga trong giai đoạn sắp tới; xem xét quy hoạch cảnh quan, cây xanh, tăng thêm diện tích bãi đỗ xe theo các mô hình phù hợp. Cuối tháng 8 này, Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án, công trình giao thông trọng điểm sẽ họp kiểm điểm và sẽ xem xét kết quả triển khai, xử lý các vấn đề nêu giao ban hôm nay, Phó Thủ tướng nhắc nhở các đơn vị. Tại buổi giao ban công trường, các Bộ, ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương đã báo cáo một số vấn đề nổi lên trong triển khai dự án, tập trung vào các điểm tồn đọng trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và sự yếu kém, chậm trễ của một số nhà thầu ở các hạng mục nhất định. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định sẽ quyết tâm xử lý, loại bỏ những nhà thầu yếu kém, chây ỳ, làm chậm việc đưa vào khai thác toàn bộ dự án. Tiến độ thực hiện dự án. - Quá trình kiểm tra, thị sát cho thấy 3 gói thầu xây lắp đã xong cơ bản, chuẩn bị thông xe kỹ thuật vào tháng 10. Tuy nhiên, phần cầu dẫn phía Nam vẫn còn một số hộ, công trình hạ tầng ở nút giao Phú Thượng vẫn chưa được di dời dứt điểm, dẫn đến việc thi công bị ngưng trệ. - Đường nối giữa cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài dài 12 km, chia thành 5 gói thầu hiện đang chậm ở gói thầu số 4, tuy nhiên phần giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đã đề ra. - Khối lượng thi công Nhà ga T2 Nội Bài công suất 10 triệu khách/năm đã đạt khoảng 86% toàn dự án, hiện đang lắp dựng kết cấu mái tòa nhà, cầu hành khách. - Dự kiến, tháng 10 sẽ thông xe kỹ thuật cầu, đường nối Nhật Tân, rút ngắn một nửa thời gian và hành trình từ trung tâm TP. Hà Nội đến sân bay Nội Bài. - Cuối tháng 12/2014, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ khai thác thử nghiệm 1 chuyến bay có hành khách rồi chính thức đưa Nhà ga T2 Nội Bài vào khai thác tuyến bay quốc tế. ". Đoạn văn được tóm tắt là: "Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà lại các vấn đề vướng mắc để bảo đảm hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trong năm 2014. Đối với Nhà ga T2, cần chú ý đến an toàn lao động, an ninh công trường và chất lượng thi công. Ban chỉ đạo Nhà nước sẽ họp kiểm điểm và xử lý các vấn đề nổi lên trong triển khai dự án. Tiến độ thực hiện dự án hiện đang chậm ở một số hạng mục nhất định, nhưng đã cơ bản hoàn thành phần giải phóng mặt bằng. Dự kiến, tháng 10 sẽ thông xe kỹ thuật cầu, đường nối Nhật Tân, rút ngắn một nửa thời gian và hành trình từ trung tâm TP. Hà Nội đến sân bay Nội Bài. Cuối tháng 12/2014, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ khai thác thử nghiệm 1 chuyến bay có hành khách."