Hãy tóm tắt đoạn văn sau: "Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La, ngày 9/1, tại công trường thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng biểu dương sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan rất có hiệu quả trong công tác thực hiện dự án, trong đó tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã cố gắng nỗ lực trong công tác di dân tái định cư. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, chủ đầu tư dự án, tổng thầu trên công đã đạt kết quả về khối lượng, chất lượng trên công trình, cũng như công tác giải ngân, công tác di dân tái định cư đã đạt được kết quả tốt nhất. Phó Thủ tướng lưu ý công tác di dân tái định cư còn nhiều khối lượng chưa hoàn thành, số dự án mới đạt 89% trong khi công trình thủy điện Sơn La đang chuẩn bị tích nước hồ, về giao đất cho dân sản xuất mới đạt 66,9%. Ba tỉnh là Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cần phối hợp với bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc thống kê việc phát sinh trong đền bù về tài sản, đất đai trong công tác tái định cư và sớm trình tổng mức đầu tư trình Chính phủ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La, tại công trường thi công nhà máy thủy điện Sơn La, đến nay các đơn vị đã đảm bảo đáp ứng tiến độ, hoàn thành đổ bêtông đầm lăn đập dâng bờ trái, bàn giao cốc máy phát tổ máy số 1 cho lắp máy, hoàn thành lắp đặt 12/12 cửa van cung xả sâu, bường xoắn tổ máy số 1 đến số 4 và đường áp lực của 4 tổ máy này. Tổng khối lượng thiết bị đã vận chuyển đến công trình đến nay gần 42.360 tấn (đạt 58% khối lượng), một số thiết bị cơ điện nhập ngoại đang trên đường chuyển bằng đường thủy, đường bộ đến công trường. Ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã di chuyển được trên 18.160 hộ dân ra khỏi vùng hồ đến các khu, điểm tái định cư, còn lại khoảng 1.900 hộ các địa phương phấn đấu hoàn thành trước thời điểm tích nước hồ thủy điện; giao đất cho các hộ dân sản xuất trên 5.300ha. Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác di dân tái định cư và xây dựng thị trấn mới Phiêng Lanh, việc thi công cầu Pá Uôn tại huyện Quỳnh Nhai và kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng nhà máy thủy điện Huội Quảng, Bản Chát tại huyện Mường La (Sơn La)./. Điêu Chính Tới (Vietnam+). ". Đoạn văn được tóm tắt là: "Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La tại công trường thủy điện Sơn La. Phó Thủ tướng biểu dương sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan rất có hiệu quả trong công tác thực hiện dự án. Ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã cố gắng nỗ lực trong công tác di dân tái định cư. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, chủ đầu tư dự án, tổng thầu trên công đã đạt kết quả về khối lượng, chất lượng trên công trình, cũng như công tác giải ngân, công tác di dân tái định cư đã đạt được kết quả tốt nhất. Phó Thủ tướng lưu ý công tác di dân tái định cư còn nhiều khối lượng chưa hoàn thành. Đến nay, các đơn vị đã đảm bảo đáp ứng tiến độ, hoàn thành đổ bêtông đầm lăn đập dâng bờ trái, bàn giao cốc máy phát tổ máy số 1 cho lắp máy, hoàn thành lắp đặt 12/12 cửa van cung xả sâu, bường xoắn tổ máy số 1 đến số 4 và đường áp lực của 4 tổ máy này. Đến nay, trên 18.160 hộ dân đã di chuyển ra khỏi vùng hồ đến các khu, điểm tái định cư, còn lại khoảng 1.900 hộ các địa phương phấn đấu hoàn thành trước thời điểm tích nước hồ thủy điện."