港府對高鐵21億備用資金有保留
廣深港高鐵香港段工程造價進一步升至853億，增加超過31%，通車日期由2017年年底延至2018年第3季。港鐵行政總裁梁國權及工程總監黃唯銘今早到立法會鐵路事宜小組委員會交代超支事件。運輸及房屋局局長張炳良指工程現已完成約70.4%，但較修訂時間表滯後5.8%，認為風險明朗化，質疑港鐵提交造價當中的21億備用資金以及6個月緩衝，要求港鐵說明有什麼未掌握及不明確的因素，而路政署及監核顧問審慎審視，當局下週與港鐵商討超支問題。工程總監黃唯銘指工程面對許多新挑戰，又指西九總站問題最難。他透露因總站地下連續牆設計、成本及物價上升等預算金額導致基本開支上升，最後令到工期延長；行政總裁梁國權知道市民希望早日完工，但工程複雜導致成本上升，需時更長。