contratuais;f)Qualquer suspensão da entrega e/ou da montagem dos fornecimentos que não seja devida a falta do fornecedor;g)Força maior;h)Quaisquer outras causas de atraso referidas nas presentes condições gerais que não decorram de qualquer falta do fornecedor.20.2.N° prazo de 15 dias após ter tido conhecimento de que pode verificar-se um atraso o fornecedor notificará o fiscal da sua intenção de apresentar um pedido de prorrogação do prazo de execução a que se considerar com direito e logo que, dadas as circunstâncias, seja oportuno entregará ao fiscal elementos completos e pormenorizados sobre o referido pedido a fim de que o mesmo possa ser analisado nessa ocasião.20.3.Após as devidas consultas à entidade adjudicante e, se for caso disso, ao fornecedor, o fiscal concederá a este último, por escrito, a prorrogação do prazo de execução que se justificar, com efeitos futuros ou retroactivos, ou, se assim o entender, informará o fornecedor de que não tem direito a qualquer prorrogação. Artigo 21o.Atrasos na execução21.1.Se o fornecedor não entregar total ou parcialmente as mercadorias ou não executar os serviços dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a entidade adjudicante terá direito, sem notificação formal e sem prejuízo de outras reparações estipuladas no contrato, a uma indemnização por cada dia ou parte do dia que decorra entre o termo do prazo estabelecido para a execução, ou o termo da prorrogação nos termos do artigo 20o.e a data efectiva da conclusão, à taxa fixada nas condições especiais e até ao montante máximo nelas estabelecido.21.2.Se a entidade adjudicante tiver direito a exigir a indemnização máxima nos termos do no. 1 do presente artigo pode, depois de notificar o fornecedor:a) Exigir a garantia de boa execução;e/oub)Rescindir o contrato;c)Efectuar um contrato com um terceiro, por conta do fornecedor, para proceder à entrega do resto dos fornecimentos em falta. Artigo 22o.Alterações22.1.O fiscal terá poderes para ordenar as alterações de qualquer parte dos fornecimentos necessárias à correcta conclusão e/ou à concretização dos mesmos. As referidas alterações podem incluir alargamentos, suspressões, substituições, e mudanças de qualidade, quantidade, forma, carácter ou tipo, assim como peças desenhadas, projectos ou especificações no caso de os fornecimentos serem fabricados especificamente para a entidade adjudicante, alterações dos métodos de embarque ou de embalagem, do local de entrega, e da sequência, método e calendário de execução dos fornecimentos. As ordens relativas a alterações não poderão invalidar o contrato, devendo, no entanto, levar as suas consequências, se as houver, a serem avaliadas de acordo com os nos. 5 e 7 do presente