no presente artigo, o empreiteiro será o único responsável e deverá indemnizar a entidade adjudicante e o fiscal por quaisquer reclamações de terceiros por prejuízos materiais ou danos pessoais resultantes da execução da obra pelo empreiteiro ou pelos seus subempreiteiros e empregados.Artigo 17o.Programa dos trabalhos17.1.O empreiteiro elaborará e apresentará ao fiscal da obra para aprovação um programa de execução da empreitada, em conformidade com o estipulado nas condições especiais. Desse programa farão parte, pelo menos:a) A ordem por que o empreiteiro se propõe executar os trabalhos;b)Os prazos em que são exigidas a apresentação e a aprovação das peças desenhadas;c)Uma descrição geral dos métodos que o empreiteiro se propõe adoptar para a execução da obra;ed)Todos os pormenores e informações que o fiscal da obra possa razoavelmente exigir.17.2.A aprovação do programa pelo fiscal da obra não liberta o empreiteiro de quaisquer das suas obrigações contratuais.17.3.Não poderá ser introduzida no programa qualquer alteração importante sem a aprovação do fiscal da obra. Se, todavia, o andamento dos trabalhos não respeitar o programa, o fiscal da obra pode dar instruções ao empreiteiro para proceder à sua revisão e apresentar-lhe o novo programa para aprovação. Artigo 18o.Mapa discriminativo dos preços18.1.Quando aplicável, e dentro de um prazo não superior a 20 dias a contar do pedido fundamentado do fiscal da obra, o empreiteiro fornecerá um mapa discriminativo dos preços, sempre que tal mapa seja necessário para qualquer efeito decorrente do contrato.18.2.Após a notificação da adjudicação da empreitada, o empreiteiro fornecerá ao fiscal da obra, exclusivamente para sua informação e dentro do prazo estabelecido nas condições especiais, uma estimativa discriminada do fluxo de fundos por trimestre para todos os pagamentos que lhes sejam devidos nos termos do contrato. Se o fiscal da obra assim lho exigir, entregará posteriormente estimativas trimestrais revistas dos referidos fluxos de fundos. Esta comunicação não imporá qualquer tipo de responsabilidade à entidade adjudicante ou ao fiscal da obra. Artigo 19o.Peças desenhadas do empreiteiro19.1.O empreiteiro apresentará ao fiscal da obra, para aprovação:a)As peças desenhadas, documentos, amostras, e/ou modelos que estejam especificados no contrato, dentro dos prazos nele estabelecidos ou indicados no programa dos trabalhos;b)As peças desenhadas que sejam justificadamente exigidas pelo fiscal da obra para a execução da empreitada.19.2.Se o fiscal da obra não comunicar a sua aprovação, referida no no. 1 do presente artigo, dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de trabalhos aprovado, os elementos acima referidos serão considerados aprovados no final do prazo indicado. Se não for indicado qualquer prazo, as peças desenhadas,