com a obra ou auxiliar dela.31.2.Se, todavia, o empreiteiro, a pedido escrito do fiscal da obra, puser à disposição de qualquer dos referidos empreiteiros ou entidades públicas ou da entidade adjudicante quaisquer vias ou acessos cuja manutenção seja da sua responsabilidade ou permitir o uso por quaisquer das referidas pessoas de obras provisórias, andaimes ou outras instalações do estaleiro, ou fornecer qualquer outro serviço de qualquer natureza, que não tenha sido previsto no contrato, a entidade adjudicante pagará e/ou concederá ao empreiteiro, pelo referido uso ou serviço, as quantias e/ou a prorrogação de prazo que, na opinião do fiscal da obra, se justificarem.31.3.O empreiteiro não será desvinculado por força do artigo 31o.de qualquer das suas obrigações contratuais nem terá o direito de apresentar quaisquer reclamações para além das previstas no no. 2 do presente artigo. Artigo 32o.Patentes e licençasSalvo disposição em contrário contida nas condições especiais, o empreiteiro indemnizará a entidade adjudicante e o fiscal por qualquer prejuízo resultante do uso, conforme especificado no contrato, de patentes, licenças, peças desenhadas, projectos modelos, marcas de fábrica ou comerciais, excepto quando a referida infracção resultar da observância do projecto ou das especificações fornecidas pela entidade adjudicante e/ou pelo fiscal.INÍCIO E ATRASOS Artigo 33o.Ordem de início dos trabalhos33.1.A entidade adjudicante fixará a data do início da execução da empreitada e avisará o empreiteiro, quer na notificação de adjudicação da empreitada quer por meio de uma ordem administrativa emitida pelo fiscal da obra.33.2.A não ser que as partes decidam de outro modo, a data de início dos trabalhos situar-se-á no período de 180 dias a seguir à notificação da adjudicação do contrato.Artigo 34o.Prazo de execuçãoO prazo de execução iniciar-se-á na data fixada de acordo com o no. 1 do artigo 33o.e será o estabelecido no contrato, sem prejuízo de eventuais prorrogações que possam ser concedidas nos termos do artigo 35o. Artigo 35o.Prorrogação do prazo de execução35.1.O empreiteiro pode pedir a prorrogação do prazo de execução caso esteja ou possa vir a estar atrasado na execução do contrato por qualquer dos seguintes motivos:a) Condições climatéricas excepcionais no Estado da entidade adjudicante;b)Obstáculos artificiais ou condições físicas que não poderiam ter sido logicamente previstas por um empreiteiro experiente;c)Ordens administrativas que afectem a data de conclusão dos trabalhos que não decorram de qualquer falta do empreiteiro;d)Não cumprimento pela entidade adjudicante das suas obrigações contratuais;e)Toda e qualquer suspensão dos trabalhos que não seja devida a uma falta do