cumprimento pela entidade adjudicante das suas obrigações contratuais;e)Toda e qualquer suspensão dos trabalhos que não seja devida a uma falta do empreiteiro;f)Força maior;g)Quaisquer outras causas referidas nas presentes condições gerais, que não decorram de qualquer falta do empreiteiro.35.2.N° prazo de 30 dias após ter tido conhecimento de que pode verificar-se um atraso, o empreiteiro notificará o fiscal da sua intenção de apresentar um pedido para a prorrogação do prazo de execução a que se considere com direito e, logo que, dadas as circunstâncias, seja oportuno, entregará ao fiscal da obra elementos completos e pormenorizados sobre o pedido, a fim de que o mesmo possa ser analisado nessa ocasião.35.3.Após as devidas consultas à entidade adjudicante e, se for caso disso, ao empreiteiro, o fiscal da obra concederá a este último, mediante notificação por escrito, a prorrogação do prazo de execução que se justificar, com efeitos futuros ou rectroactivos, ou informará o empreiteiro de que não tem direito a qualquer prorrogação. Artigo 36o.Atraso na execução36.1.Se o empreiteiro não concluir a obra dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a entidade adjudicante terá direito, sem notificação formal, e sem prejuízo de outras reparações estipuladas no contrato, a uma indemnização por cada dia ou parte de dia que decorra entre o termo do prazo estabelecido para a execução ou o termo da prorrogação nos termos do artigo 35o.e a data efectiva da conclusão da obra, à taxa fixada nas condições especiais e até ao montante máximo nelas estabelecido. Se a obra tiver sido objecto de uma recepção parcial nos termos do artigo 59o., a indemnização especificada nas condições especiais poderá ser reduzida proporcionalmente ao valor da parte recepcionada relativamente ao conjunto da obra.36.2.Se a entidade adjudicante tiver direito a exigir a indemnização máxima nos termos do no. 1 do presente artigo pode, depois de notificar o empreiteiro:a)Exigir a garantia de boa execução;e/oub)Rescindir o contrato;ec)Efectuar um contrato com um terceiro, por conta do empreiteiro, para proceder à execução do resto da obra. Artigo 37o.Alterações37.1.O fiscal da obra terá poderes para ordenar as alterações de qualquer parte da obra necessárias à correcta conclusão e/ou à concretização da mesma. As referidas alterações podem incluir ampliações, supressões, substituições, mudanças de qualidade, quantidade, forma, carácter, tipo, posição, dimensão, nível ou sector e mudanças na sequência, método ou calendário indicados para execução da obra. Nenhuma ordem relativa a alterações terá por efeito invalidar o contrato devendo, no entanto, as suas