de quaisquer obrigações decorrentes da garantia nos termos do contrato;eh)Formação do pessoal da entidade adjudicante nas instalações do fornecedor e/ou noutro local especificado no contrato.16.2.Uma vez que se pressupõe que o fornecedor determinou os preços com base nos seus próprios cálculos, operações e estimativas, é sua obrigação executarsem despesas suplementares qualquer trabalho que seja objecto de uma rubrica da sua proposta para a qual não tenha sido apresentado preço unitário, nem uma quantia fixa. Artigo 17o.Patentes e licençasSalvo disposição em contrário contida nas condições especiais, o fornecedor indemnizará a entidade adjudicante e o fiscal por qualquer prejuízo resultante do uso, conforme especificado no contrato, de patentes, licenças, peçasdesenhadas, projectos, modelos ou marcas de fábrica ou comerciais, excepto quando a referida infracção resultar da observância do projecto ou das especificações fornecidas pela entidade adjudicante e/ou pelo fiscal.INÍCIO E ATRASOS Artigo 18o.Ordem de início18.1.A entidade adjudicante fixará a data de início da execução do contrato e avisará o fornecedor, quer na notificação de adjudicação do contrato quer por meio de uma ordem administrativa emitida pelo fiscal.18.2.A não ser que as partes decidam de outro modo, a data de início dos trabalhos situar-se-á no período de 180 dias a seguir à notificação da adjudicação do contrato. Artigo 19o.Prazo de execução19.1.O período de execução iniciar-se-á na data fixada de acordo com o no. 1 do artigo 18o.e será o estabelecido no contrato, sem prejuízo de eventuais prorrogações que possam ser concedidas nos termos do artigo 20o.19.2.Quando for estipulado um prazo de execução separado para o fornecimento de lotes separados e forem adjudicados vários lotes e um mesmo fornecedor, os prazos estabelecidos não poderão ser adicionados. Artigo 20o.Prorrogação do prazo de execução20.1.O fornecedor pode pedir a prorrogação do prazo de execução caso esteja ou possa vir a estar atrasado na execução do contrato por qualquer dos seguintes motivos:a) Encomenda pela entidade adjudicante de mercadorias extraordinárias ou suplementares;b)Condições climatéricas excepcionais no Estado da entidade adjudicante que possam afectar a instalação ou montagem dos fornecimentos;c)Obstáculos físicos ou condições que possam afectar a entrega dos fornecimentos e que não poderiam ter sido logicamente previstos por um fornecedor competente;d)Ordens administrativas que afectem a data de conclusão e que não decorram de qualquer falta do fornecedor;e)Não cumprimento pela entidade adjudicante das suas obrigações contratuais;f)Qualquer suspensão da entrega e/ou da montagem dos fornecimentos que não seja devida a falta do fornecedor;g)Força maior;h)Quaisquer outras