que apresentou no mapa de medições ou no mapa de preços, os quais, excepto na medida em que o contrato preveja de outro modo, devem cobrir todas as suas obrigações contratuais.20.3.Uma vez que se pressupõe que o empreiteiro determinou os preços com base nos seus próprios cálculos, operações e estimativas, é sua obrigação executar sem despesas adicionais qualquer trabalho que seja objecto de uma rubrica da sua proposta para a qual não seja apresentado nem preço unitário, nem preço fixo. Artigo 21o.Riscos excepcionais21.1.Se, durante a execução da obra, o empreiteiro deparar com obstáculos artificiais ou condições físicas que não possam ter sido logicamente previstas por um empreiteiro experiente, e se for de opinião que daí resultará um custo adicional e/ou que, por esse facto, será necessária uma prorrogação do prazo de execução do contrato, deve notificar o fiscal da obra nos termos dos artigos 35o.e/ou 55o.Na referida notificação o empreiteiro especificará as condições físicas e/ou os obstáculos artificiais que encontrou, fornecendo pormenores dos efeitos previstos, das medidas que está a tomar ou tenciona tomar e da extensão do atraso previsto ou da interferência com a execução da obra.21.2.Após a recepção da notificação, o fiscal da obra pode, nomeadamente:a)Exigir que o empreiteiro forneça um cálculo do custo das medidas que tomou ou tenciona tomar;b)Aprovar as medidas a que se refere a alínea a), com ou sem alterações;c)Dar instruções por escrito sobre a forma de fazer face às referidas condições físicas ou obstáculos artificiais;d) Ordenar a suspensão ou alteração dos trabalhos, ou a rescisão do contrato.21.3.Na medida em que entenda que a totalidade ou parte das referidas condições físicas ou obstáculos artificiais não poderiam ter sido logicamente previstos por um empreiteiro experiente, o fiscal da obra:a)Tomará em consideração os atrasos sofridos pelo empreiteiro em resultado das referidas condições ou obstáculos, para determinar qualquer prorrogação do prazo de execução a que o empreiteiro tenha direito nos termos do artigo 35o.;e/oub)N° caso de obstáculos artificiais ou condições físicas não meteorológicas, determinará os pagamentos adicionais devidos ao empreiteiro nos termos do artigo 55o.21.4.As condições meteorológicas não darão ao empreiteiro o dereito de fazer qualquer reivindicação nos termos do artigo 55o.21.5.Caso o fiscal da obra entenda que as condições físicas ou os obstáculos artificiais poderiam, no todo ou em parte, ter sido logicamente previstos por um empreiteiro experiente, informará do facto o empreiteiro logo que possível. Artigo 22o.Segurança do local da obra22.1.O empreiteiro terá o direito de proibir o acesso ao local da