na sequência, método ou calendário indicados para execução da obra. Nenhuma ordem relativa a alterações terá por efeito invalidar o contrato devendo, no entanto, as suas consequências financeiras, se as houver, ser avaliadas de acordo com os nos. 5 e 7 do presente artigo.37.2.As alterações deverão sempre ser feitas através de uma ordem administrativa, tendo em conta que:a) Se, por qualquer razão, o fiscal tiver necessidade de dar uma ordem oralmente, deverá confirmá-la posteriormente através de uma ordem administrativa o mais rapidamente possível;b)Se o empreiteiro confirmar por escrito uma ordem oral dada ao abrigo da alínea a) e essa confirmação não for imediatamente refutada por escrito pelo fiscal, considera-se essa ordem emitida por ordem administrativa;c)Não será necessária uma ordem administrativa de alteração para aumentar ou diminuir a quantidade de trabalho, se esse aumento ou diminuição resultar do facto de a quantidade de trabalho ser superior ou inferior à indicada no mapa de medições ou no mapa de preços.37.3.Sem prejuízo do estipulado no no. 2 do presente artigo, antes de dar qualquer ordem administrativa de alteração, o fiscal da obra notificará o empreiteiro da natureza e forma da referida alteração. Logo que possível, após a recepção da notificação, o empreiteiro apresentará ao fiscal da obra uma proposta que incluirá:a)Uma descrição das tarefas a realizar, se as houver, ou das medidas a tomar, e um plano para a sua execução;b)Quaisquer alterações necessárias do programa dos trabalhos ou de qualquer das obrigações do empreiteiro nos termos do contrato excepto se as condições especiais estipularem noutro sentido;ec)Qualquer ajustamento do preço contratual, de acordo com o disposto no presente artigo.37.4.Após a recepção da proposta do empreiteiro referida no no. 3 do presente artigo, e depois de efectuar as devidas consultas à entidade adjudicante e, se for caso disso, ao empreiteiro, o fiscal da obra decidirá com a maior brevidade possível se a alteração deve ou não ser executada. Se o fiscal da obra decidir que a alteração deve ser executada, emitirá uma ordem administrativa determinando que a alteração seja executada pelos preços e nas condições estabelecidos referida no no. 3 do presente artigo, com as alterações eventualmente nela introduzidas pelo fiscal da obra, de acordo com o no. 5 do presente artigo.37.5.Os preços relativos a todas as alterações ordenadas pelo fiscal da obra em conformidade com os nos. 2 e 4 do presente artigo serão por ele apurados de acordo com os seguintes princípios:a)Se o trabalho for do mesmo tipo e executado nas mesmas condições que o trabalho cotado no mapa de medições ou no mapa de preços, será avaliado com base nas tarifas e preços constantes desses mapas;b)Se o trabalho não for do mesmo tipo ou se não for executado nas mesmas condições, as tarifas e preços