da fase de definição consistirá em: - estabelecer o conceito de projecto de plasma e determinar os principais condicionantes do projecto, - seleccionar as características fundamentais do projecto, incluindo os métodos de controlo de impurezas, métodos de aquecimento e de corrente, tecnologia de indutor de campo magnético, tipos de camadas férteis reprodutoras, materiais e abordagem da manutenção do reactor, - determinar parâmetros principais do plasma, configuração do indutor de TF, localizações e correntes do indutor de PF e cenário do funcionamento do plasma, - desenvolver uma configuração preliminar do reactor, - identificar elementos de I & D necessários para a concepção ITER e propô-los ao Conselho ITER, - apresentar as conclusões num relatório. 2.2. Fase de projecto Os objectivos da fase de projecto consistirão em: - desenvolver a concepção de uma máquina ITER, incluindo sistemas auxiliares, - realizar uma análise ambiental e de segurança, - desenvolver requisitos de localização, - definir necessidades futuras de investigação e desenvolvimento, - efectuar a estimativa dos custos, mão-de-obra e calendário para a construção e funcionamento, - apresentar os resultados num relatório final. 3. Modo de funcionamento O projecto ITER será realizado como um projecto único integrado. Tal facto impõe a necessidade de uma repartição de tarefas entre os participantes e a transferência de informação entre as Partes, bem como uma integração contínua do trabalho. Em reconhecimento do esforço intensivo de integração necessário para conduzir um projecto único, será necessária a realização de trabalho conjunto (aproximadamente 40 profissionais, ou seja, cerca de 10 por Parte) por períodos de vários meses. Serão necessárias numerosas sessões de trabalho de menor duração. Anexo III Directrizes Resumo das actividades de I & D Os esforços de I & D específicos para o ITER incidirão em questões de viabilidade, críticas para um projecto de concepção que corresponda aos objectivos do ITER. Tais esforços de I & D necessitam de ser rapidamente identificados e imediatamente efectuados de modo a fornecer atempadamente os resultados para o trabalho de concepção. As questões de viabilidade deverão incluir o comportamento relativo à fisica e as características de engenharia da máquina necessárias para a obtenção de ignição e, igualmente, as tecnologias de corrente auxiliar não indutiva e as tecnologias nucleares de impulso longo necessárias para o funcionamento e o ensaio em estado estável. 1. Plano de I & D O plano de I & D deverá incluir: - uma definição das tarefas de I & D específicas do ITER, - uma divisão/comparticipação das tarefas entre as Partes, - uma especificação de marcos de I & D, resultados requeridos e calendário. A responsabilidade pela execução da sua parte do plano cabe a