em vigor do acordo, linhas de orientação relativas à atribuição de tarefas, tal como definidas no ponto 1 da secção 3, e elaborará um projecto de Protocolo 2 em conformidade com a secção 4.SECÇÃO 2 Análise do anteprojecto O SWG 1, com base no relatório do anteprojecto, deverá analisar os objectivos e abordagens técnicas por forma a determinar o modo mais exequível de alcançar o objectivo programático do ITER, tal como especificado no n° 2 do artigo 1° do acordo.O SWG 1, o mais tardar três meses após a entrada em vigor do acordo, submeterá à aprovação do Conselho as suas conclusões, constantes de um relatório de análise.SECÇÃO 3 Atribuição de tarefas Na preparação da atribuição de tarefas a cada equipa nacional aquando da elaboração do programa de trabalho:a) O director, em estreita cooperação com os chefes das equipas nacionais, deverá:- identificar as tarefas que as equipas nacionais deverão desempenhar e elaborar a sua respectiva lista,- elaborar uma descrição técnica pormenorizada de cada tarefa, designadamente do respectivo calendário, resultados tangíveis e meios e informação de base necessários à respectiva execução,e - enviar uma lista das tarefas e da respectiva descrição técnica a cada chefe de equipa nacional;b) No prazo de dois meses após a recepção da lista e da descrição técnica, cada uma das partes enviará por escrito ao director:- uma estimativa de todos os recursos necessários para cada tarefa constante da lista,bem como - uma manifestação de interesse, por ordem de prioridade, na execução de certas tarefas,e, caso manifestem interesse,- uma descrição da respectiva capacidade para satisfazer as especificações e calendários, bem como da disponibilidade dos meios e saber fazer necessários,- uma indicação do local em que o trabalho seria efectuado, e - uma avaliação do risco técnico, e, caso este seja elevado, eventuais sugestões de iniciativas paralelas;c) Com base nestes dados e nos princípios de base constantes do ponto 1, alínea C) do anexo B do acordo e das linhas directrizes elaboradas pelo SWG 2, o director proporá a distribuição de tarefas às equipas nacionais no projecto de programa de trabalho que deverá submeter ao Conselho nos termos do artigo 11° do acordo.SECÇÃO 4 Protocolo 2 1. O SWG 2, assistido pelo director e pela equipa central conjunta, elaborará o projecto do Protocolo 2, que submeterá ao Conselho o mais tardar dez meses após a entrada em vigor do acordo.2. A elaborar o Protocolo 2, o SWG 2 atenderá, entre outros, aos seguintes pontos:- novas tarefas a iniciar,- duração do Protocolo 2,- consequências do desempenho inadequado de tarefas atribuídas a equipas nacionais,- possível necessidade de SWG e respectivas tarefas,- especificação das funções e responsabilidades do Conselho, do director e do MAC no que respeita à