despesas suplementares em que o empreiteiro incorra em consequência das referidas medidas de protecção serão adicionadas ao preço da empreitada, excepto se a referida suspensão:a)Estiver prevista no contrato;oub)For necessária devido a qualquer falta por parte do empreiteiro;ouc)For devida a condições climatéricas normais no local da obra;oud)For necessária para a segurança ou a correcta execução da obra ou de qualquer parte da mesma, na medida em que tal necessidade não se deva a qualquer acto ou falta do fiscal da obra ou da entidade adjudicante ou a qualquer dos riscos excepcionais a que se refere o artigo 21o.38.3.O empreiteiro apenas terá direito aos referidos suplementos de preço se notificar o fiscal da obra, nos 30 dias seguintes à recepção da ordem de suspensão dos trabalhos, da sua intenção de os reclamar.38.4.Após consulta à entidade adjudicante e ao empreiteiro, o fiscal da obra estabelecerá e determinará o pagamento adicional e/ou a prorrogação do prazo de execução a conceder ao empreiteiro relativamente à sua pretensão que, no entender do fiscal, sejam justos e razoáveis.38.5.Se o período de suspensão dos trabalhos exceder 180 dias e a suspensão não for devida a uma falta do empreiteiro, este pode, mediante aviso ao fiscal da obra, pedir autorização para prosseguir os trabalhos dentro de 30 dias, ou rescindir o contrato.MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA Artigo 39o.Livro de registo da obra39.1.A não ser que esteja de outro modo estipulado nas condições especiais, o fiscal manterá no estaleiro um livro de registo da obra em que inscreverá, pelo menos, as seguintes informações:a)As condições meteorológicas, as interrupções do trabalho devidas ao mau tempo, as horas de trabalho, o número e categoria dos operários empregados no local da obra, os materiais fornecidos, o equipamento utilizado, o equipamento avariado, os ensaios realizados no local, as amostras enviadas, as circunstâncias imprevistas bem como as ordens dadas ao empreiteiro;b)Relações pormenorizadas de todos os elementos quantitativos e qualitativos referentes ao trabalho realizado e aos fornecimentos entregues e utilizados susceptíveis de serem verificados no local da obra e relevantes para o cálculo dos pagamentos a fazer ao empreiteiro.39.2.As referidas relações constituirão parte integrante do livro de registo da obra mas poderão, sempre que necessário, ser feitas em documentos separados. O processo a seguir para a elaboração dessas relações será o estabelecido nas condições especiais.39.3.Compete ao empreiteiro garantir, em tempo útil e nos termos das condições especiais, a elaboração de relatórios sobre as obras, serviços e fornecimentos que não possam ser medidos ou verificados posteriormente; se o não fizer, terá de aceitar as decisões do fiscal da obra, a não ser que forneça, por sua