será avaliado com base nas tarifas e preços constantes desses mapas;b)Se o trabalho não for do mesmo tipo ou se não for executado nas mesmas condições, as tarifas e preços estipulados no contrato, quando razoáveis, serão utilizados como base de avaliação; caso contrário, o fiscal procederá a uma avaliação justa;c)Se a natureza ou o preço da alteração em comparação com a natureza ou o preço da totalidade ou parte da empreitada forem tais que, devido a essa alteração, o fiscal deixe de considerar razoáveis astarifas e preços de qualquer parte do trabalho estipulados no contrato, fixará as tarifas e preços que, de acordo com as circunstâncias, considerar razoáveis e adequados;d)Quando houver necessidade de proceder a uma alteração devido a qualquer falta ou não cumprimento do contrato por parte do empreiteiro, qualquer custo adicional imputável à referida alteração será por ele suportado.37.6.Após a recepção da ordem administrativa em que é pedida a alteração, o empreiteiro executá-la-á e, ao fazê-lo, ficará sujeito às presentes condições gerais, como se a referida alteração constasse do contrato. A obra não deverá ficar pendente até à concessão de qualquer prorrogação do prazo de execução ou ajustamento do preço contratual. Sempre que a ordem relativa a uma alteração preceda o ajustamento do preço contratual, o empreiteiro deverá manter registos dos custos da alteração e do tempo nela despendido. Os referidos registos deverão poder ser oportunamente consultados pelo fiscal da obra.37.7.Quando, após a recepção provisória, qualquer aumento ou redução do valor total do trabalho a efectuar, resultante de uma ordem administrativa ou de qualquer outra circunstância não causada por falta imputável ao empreiteiro, exceder 15 % do preço contratual, o fiscal, depois de consultar a entidade adjudicante e o empreiteiro, determinará quaisquer suplementos ou reduções do preço contratual nos termos do no. 5 do presente artigo. O montante assim determinado basear-se-á na quantia em que o aumento ou redução do valor da obra exceder os 15 % e será notificado pelo fiscal à entidade adjudicante e ao empreiteiro, procedendo-se ao correspondente ajustamento do preço contratual. Artigo 38o.Suspensão dos trabalhos38.1.Por ordem do fiscal da obra, o empreiteiro suspenderá a execução dos trabalhos ou de qualquer das suas partes pelo período ou períodos e da maneira que o fiscal da obra considerar necessários.38.2.Durante o período de suspensão dos trabalhos, o empreiteiro tomará as medidas de protecção necessárias à salvaguarda da obra, dos elementos de construção, do equipamento e do estaleiro contra qualquer deterioração, perda ou dano. As despesas suplementares em que o empreiteiro incorra em consequência das referidas medidas de protecção serão adicionadas ao preço da empreitada, excepto se a referida suspensão:a)Estiver prevista no