L'accordo con la vecchia ditta tiene, annunciato per inizio giugno l'avvio dei lavori per la palestra delle scuole De Amicis. Decisivo il via libera arrivato martedì. Sono stati i tecnici comunali della direzione Lavori pubblici a mettere il punto ieri durante la seduta della Commissione. Lunedì scorso l'assessore competente, Stefano Tombolini (nella foto), rispondendo a un'interrogazione aveva ironizzato sull'opportunità di acquistare una "bacchetta magica" per risolvere il problema e detto che con il sindaco Silvetti avrebbero analizzato la situazione ed entro marzo assunto una decisione. Ieri la comunicazione molto importante: "Si è deciso, con la direzione scolastica, di avviare l'intervento di ripristino della palestra a inizio giugno, quando la scuola sarà chiusa, comunque senza lezioni e alunni – ha precisato Stefano Capannelli, dirigente del servizio lavori pubblici – I lavori dovrebbero durare 6-7 mesi, quindi potremmo consegnare i lavori a gennaio 2025. C'è pieno accordo tra progettisti, impresa e uffici, il cantiere sarà operativo anche nei mesi estivi per cui potrebbe essere possibile rispettare i tempi, anche se per interventi di questo genere è meglio essere prudenti sulle tempistiche".
Gli interventi dei tecnici, Capannelli ma anche del responsabile dell'edilizia scolastica Francesco Paolucci, sono stati molto puntuali e apprezzati a livello bipartisan. I due hanno esposto la lunga storia di un appalto sfortunato, pensato nel 2018 e poi limitato dal Covid e soprattutto da un errore tecnico commesso dalla ditta incaricata che poi ha demolito il plesso a sue spese e ricostruirà la nuova palestra. Con alcune modifiche: "Rispettando i vincoli della Soprintendenza, che riguardano la parte storica della scuola, nello specifico un cornicione messo a vista, la palestra seguirà determinati dettami – hanno aggiunto i tecnici che poi si sono tolti alcuni sassolini dalle scarpe – La palestra è stata demolita in danno dell'impresa che aveva fatto il lavoro. Se non fossimo stati attenti non ce ne saremmo accorti, segno che l'attività ispettiva e di controllo c'è stata. I ritardi? A parte la pandemia, imprese e progettisti sono stati oberati di lavoro negli anni scorsi a causa del bonus 110%, gli affidamenti di progetti Pnrr e così via".