Sarà ripristinata entro venerdì 29 marzo la circolazione lungo il viadotto Acquarulo della Statale18VAR "Cilentana", nel territorio comunale di Ceraso. Anas ed impresa esecutrice hanno attivato tutti gli sforzi tecnici – incrementando uomini e mezzi anche in orario notturno e nei fine settimana, quando le fasi di lavoro lo consentivano – allo scopo di recuperare le giornate di condizioni meteo avverse. Allo stato attuale sono terminate le attività di rinforzo strutturale (installazione e tesatura delle barre dywidag) e proseguono le attività di sigillatura ed iniezione con resine specifiche.
A seguire è poi fissato l'avvio dello smontaggio del ponteggio sospeso, il sollevamento dell'impalcato, il conseguente ripristino dell'estradosso e la realizzazione delle attività di rifacimento della pavimentazione, con lo scopo di ripristinare la piena circolazione sull'opera entro venerdì 29 marzo, prima cioè del weekend Pasquale.
Successivamente a tale periodo d'esodo è poi fissata l'esecuzione di attività di finitura, la realizzazione del giunto di dilatazione definitivo e l'installazione di un sistema di monitoraggio permanente, che consentirà di osservare, nel tempo, il comportamento dell'opera; tale monitoraggio rientra altresì nel più ampio programma di digitalizzazione delle infrastrutture per la loro gestione, grazie all'implementazione delle nuove tecnologie.