도로 개설로 건물 건립 2022년 5월부터 일시중단, 이달 재개
국비 28억 등 사업비 85억 원 투입⋯기초 공사전 토목 작업중
개관하면 국내 호숫가 최장길이 목재구조 도서관 '이목 집중'
전주 아중호수를 배경으로 한 국내 호숫가 최장 길이 목재구조 도서관을 조성하고 있는 가운데, 시민과 관광객들의 높은 기대감에 비해 사업 추진이 지지부진한 양상을 보이면서 궁금증을 자아내고 있다.
27일 시에 따르면 전주시 덕진구 우아동1가 산333-5번지 아중호수 일원에 조성되는 공공도서관은 건물 건립 기초공사를 앞두고 토목공사를 진행하고 있다.
아중호수 공공도서관 조성사업은 지난 2020년 재정투자심사 대상사업으로 제출하면서 첫발을 내디뎠다. 국비 28억과 시비 57억1000만원 등 총사업비 85억1000만원이 투입됐다.
연면적 902㎡, 길이 101m 지상 1층 규모의 도서관은 호수를 바라보는 구조로 조성계획 단계부터 이목이 집중됐다. 지식과 정보를 공유하고 독서하는 도서관 본연의 기능에서 나아가 자연 생태와 문화를 함께 향유할 수 있는 생태 치유 관광 공간으로서 관심을 받았다.
이후 2021년 6월부터 2002년 3월까지 설계용역을 진행하고, 같은 해 4월 도서관 건립과 도로 조성 공사에 돌입했지만 곧바로 제동이 걸렸다.
아중호수길을 막고 건물을 짓는 공사를 하면 마을의 주요 진입로가 차단돼 주민들의 생활 불편이 우려됐기 때문이다.
이에 시는 주민설명회를 통해 도로를 개통한 이후 도서관 건립공사를 진행해야 한다는 의견을 들어 도서관 건립 공사를 일시 중단했다. 공사 중단기간은 2022년 5월부터 올해 1월까지다.
이후 도로 개설공사를 지난해 12월까지 마무리하고 터널에 차량이 오갈 수 있도록 개통하면서 이달 도서관 건립 공사를 재개했다.
시는 도서관 건립 공사 기간을 약 7개월로 계획하고 준공 시점을 올 연말로 전망하고 있지만 공사 진행상황에 따라 해를 또 한 번 넘기는 등 추가적으로 지연될 상황도 배제할 수는 없는 상황이다.
시 관계자는 "올 연말까지 준공하고 운영을 시작하려고 계획을 세웠지만 내부 시설을 구성하는 등 개관 준비기간이 필요해 개관 시점이 변동될 수 있다"며 "아중호수의 생태환경과 주민들의 의견을 고려한 공공도서관이 차질 없이 건립될 수 있도록 남은 절차를 챙기는 데 집중하겠다"고 말했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.