В мэрии Новосибирска. После жалоб жителей на пробки на Октябрьском мосту, а также разноса и.о. мэра Олега Клемешова, ищут способы увечились пропускную способность одной из ключевых транспортных артерий, связывающих левый и правый берег города.
Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Эпов, подрядчик — ООО «Клевер» — в связи с ростом фронта работ увеличил численность работающих на объекте с 6 до 18 человек, а вскоре увеличит еще раз — до 30. Они будут работать круглосуточно.
— Фронт работ увеличен до 112 погонных метров. В течение недели подрядчики выполнили работы по демонтажу дорожной одежды, тротуарной части, а также демонтажу железобетонного парапетного ограждения, — пояснил Эпов. — С начала работ демонтаж выполнен на 200 из 1070 погонных метрах.
Для оптимизации работы светофорных объектов на улично-дорожной сети, прилегающей к Октябрьскому мосту, Городской центр организации дорожного движения привлек подрядчика, который с 20 марта устанавливает комплекс подсчета интенсивности дорожного движения на примыкающих к мосту улицах.
— Данные мониторинга транспортных потоков позволят провести анализ режимов работы светофоров, а в случае необходимости, выбрать наиболее оптимальный, способствующий увеличению пропускной способности Октябрьского моста, — подчеркнул Эпов. — Кроме того, со следующей недели планируем ввести запрет на движение грузовиков по Октябрьскому мосту. Для предупреждения водителей на примыкающих улицах будут размещены соответствующие информационные знаки.
— Эти планы были известны и неоднократно обсуждались, все межремонтные сроки истекли. Мы подгадывали работы к сдаче 4 моста, но больше откладывать было невозможно. Любое перекрытие или сужение связано с неудобствами для автовладельцев, — отметил и.о мэра Новосибирск Олег Клемешов. — Сейчас на подъездах к мостам увеличены расстояния обгона, чтобы у автомобилей была возможность в более комфортных условиях осуществлять перестроение.
В итоге депутаты предупредили, что будут внимательно следить за сроками и качеством ремонтных работ на мостах.
Ранее редакция сообщала о том, что на Димитровском мосту планируют запустить реверсивное движение.
Фото: Алёна Пятенок
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна