Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với 9 tỉnh để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3.
Các dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 là: Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Thanh Hoá - nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I; NMNĐ Nam Định I - Phố Nối.
Báo cáo về tiến độ thực hiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cả 4 dự án thành phần đã bàn giao xong mặt bằng của 1177 vị trí móng cột, nhưng vẫn còn 343 trong tổng số 503 khoảng néo chưa bàn giao.
Cụ thể, Quảng Bình còn 12/12 khoảng néo; Hà Tĩnh còn 112/112 khoảng néo; Nghệ An còn 86/86 khoảng néo; Thanh Hóa còn 74/138 khoảng néo; Ninh Bình còn 5/9 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo; Hưng Yên còn 6/14 khoảng néo.
Hai tỉnh vướng mắc nhiều nhất là Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó tỉnh Hà Tĩnh có 285 vị trí (thuộc dự án ĐD 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu). Tỉnh này hiện có 7 vị trí chưa thể thi công, trong đó, huyện Cẩm Xuyên còn 5 vị trí, trong số này có 3 vị trí, Ban Quản lý Bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ và Hạt Kiểm Lâm đang chặt cây và mở đường để vào thi công móng, 2 vị trí các hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường; huyện Hương Khê còn 2 vị trí do hộ gia đình (sinh sống tại Quảng Trị) không thống nhất đơn giá bồi thường cây và đất, đang yêu cầu thu hồi bồi thường đất hành lang tuyến.
Tỉnh Nghệ An còn 4 vị trí chưa thi công là vị trí số 18, 19, 21, 22, do đang thỏa thuận đường vào và bãi tập kết vật liệu.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luận, khó khăn nhất hiện nay là công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến chỉ mới đạt 31,87%; việc thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị, nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công.
"Nếu không giải quyết dứt điểm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành các dự án vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ông Diên lo lắng.
Trước thực tế trên, để đạt mục tiêu đề ra hoàn thành trong tháng 6, ông Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.
Hiện quy định về tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được ban hành, ông Diên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn EVN/EVNNPT triển khai thực hiện và sớm hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình triển khai thực hiện.
"Đẩy nhanh triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3, đảm bảo đủ điều kiện kéo dây để hoàn thành dự án trong tháng 6. Đặc biệt, phải đảm bảo cả tiến độ lẫn chất lượng kỹ thuật", ông Diên nhấn mạnh
Lãnh đạo EVN cho biết, EVN đã lên kế hoạch triển khai thời gian tới, phấn đấu sẽ hoàn thành công tác đúc móng trước tháng 4/2024, triển khai dựng cột, kéo dây trước 30/6, đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng.Qua báo cáo từ 9 tỉnh, khó khăn chung của một số tỉnh là đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thủ tục, hỗ trợ thi công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng...Các địa phương đều cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện các dự án đường dây đúng tiến độ đề ra. |