Chiều 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Dự án Đường bộ Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai xây dựng Dự án Đường bộ Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua huyện Bố Trạch thuộc dự án thành phần Bùng-Vạn Ninh.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đoạn qua địa bàn huyện Bố Trạch và toàn tỉnh.
Dự án xây dựng công trình Đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình với 3 dự án hợp phần với tổng chiều dài trên 126km. Địa phương giải phóng mặt bằng trên 1 triệu ha đất với hơn 3.100 hộ dân trong vùng ảnh hưởng; trong đó 580 hộ thuộc diện tái định cư, hơn 4.600 ngôi mộ bị ảnh hưởng và phải di dời trên 3.700 ngôi mộ.
Hiện, huyện Bố Trạch đã bàn giao gần 98% mặt bằng sạch để triển khai dự án. Công tác tái định cư được triển khai kịp thời, tạo tâm lý yên tâm và giúp người dân ổn định đời sống và sản xuất. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội được di dời và khẩn trương thi công.
Theo đại diện Ban Quản lý Dự án 6, hiện dự án cơ bản đạt tiến độ đề ra, trong đó công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 95%. Quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người.
Một số nội dung giải phóng mặt bằng liên quan đến di dời các ngôi mộ, xây dựng khu nghĩa trang được người dân đồng tình triển khai thuận lợi; việc di dời các công trình hạ tầng bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Hiện các cơ quan liên quan đang tăng cường phối hợp, nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục liên quan.
Bên cạnh đó, quá trình thi công dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Dự án 6 và các đơn vị thi công đã có nhiều sáng kiến trong khai thác, sử dụng vật liệu, góp phần tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ. Giải ngân nguồn vốn năm 2023 và 3 tháng đầu năm cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án tại tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, nhất là trong khâu bồi thường và giải phóng mặt bằng.
Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được của tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Dự án 6 và các đơn vị, địa phương, nhất là việc không để xảy ra khiếu kiện đông người và sáng kiến về sử dụng đất trong đào đắp công trình.
Để bảo đảm tiến độ dự án và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường, làm tốt công tác dân vận; quan tâm tiến độ và chất lượng các khu tái định cư, bảo đảm cho các hộ dân ổn định đời sống, sản xuất tại nơi ở mới.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ban Quản lý Dự án 6 và các đơn vị liên quan cần chú trọng đến khả năng thoát lũ, tránh việc biến tuyến cao tốc thành "đê ngăn lũ," ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực.
Bên cạnh đó, cần chú trọng chất lượng, hiệu quả việc bố trí thi công các cầu chui, đường dân sinh, hoàn trả mặt bằng. Ngoài ra, vấn đề an toàn, chất lượng và tiến độ là yêu cầu quan trọng của dự án.
Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên đoàn công tác đã tặng quà động viên các cán bộ, công nhân thi công dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình./.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải đặt niềm tin các công trình cao tốc Bắc-Nam sẽ vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra, sớm thông đường, kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và toàn quốc vào năm 2025.