Cùng đi, có ông Lê Mạnh Tùng - Vụ trưởng Vụ Công nghệ hạ tầng và lãnh đạo một số vụ tham mưu của ủy ban.
Về phía Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), có ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Phạm Hồng Quang - Tổng giám đốc và các lãnh đạo: Ban Kế hoạch - kinh doanh, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E).
Báo cáo đoàn công tác về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tổng giám đốc Phạm Hồng Quang cho biết, đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng các gói thầu đã triển khai thi công đạt khoảng 80% giá trị xây lắp điều chỉnh của dự án.
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh và Đoàn công tác kiểm tra Dự án Bến Lức - Long Thành |
Trong đó, đoạn phía Tây sử dụng vốn vay ADB, gói thầu A2-1 và A3 đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Gói thầu A1-1, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công khối lượng công việc còn lại của Gói thầu A1. Gói thầu A2-2 và A4, VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thi công khối lượng còn lại.
Đối với đoạn sử dụng vốn JICA tài trợ, Gói thầu J2 hiện nay đã hoàn thành. Gói thầu J1, nhà thầu đã triển khai đốt K1 nhịp cầu chính của cầu dây văng Bình Khánh và tiếp tục triển khai đốt K2 cũng như các hạng mục còn lại của cầu dẫn.
"Tuy nhiên, Gói thầu J3 mặc dù VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu để chọn nhà thầu thi công phần khối lượng công việc còn lại song, chưa nhận được sự quan tâm từ phía các nhà thầu Nhật Bản. Vì vậy, VEC đã báo cáo JICA cho phép điều chỉnh bổ sung nhà thầu Việt Nam tham gia lựa chọn thầu với tư cách độc lập" - Tổng giám đốc Phạm Hồng Quang nói.
Về đoạn phía Đông sử dụng vốn vay ADB, Gói thầu A5 đã hoàn thành. Gói thầu A7 đạt 84% sản lượng, hiện nay nhà thầu đang triển khai thi công đại trà hạng mục bê tông nhựa trên cầu dẫn cầu Thị Vải.
Tại công trường dự án Bến Lức - Long Thành, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên, cho biết thêm, VEC hiện đang quyết liệt chỉ đạo các ban tham mưu, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực, dồn sức đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng; quyết tâm phấn đấu đưa một phần tuyến vào khai thác trước tháng 10/2024 chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (6/10/2004 - 6/10/2024) và thông xe toàn tuyến trong năm 2025