Dự án Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, được khởi công xây dựng năm 2017, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành năm 2020.
Dự án bị chậm tiến độ nhiều năm nên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị gia hạn tiến độ hoàn thành đến ngày 31/12/2023, theo văn bản số 6621/UBND-KT ngày 26/12/2022.
Thế nhưng đến tháng 3/2024, Dự án vẫn chưa đi vào hoạt động và chủ đầu tư Dự án là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tiếp tục có Tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đến hết năm 2024.
Trước đó ngày 4/1/2024, Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi khảo sát thực trạng hiện trường nhằm cấp giấy phép môi trường để đưa Dự án vào hoạt động.
Sau cuộc khảo sát, Đoàn đã đề xuất một số nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh theo đúng Luật Bảo vệ Môi trường và khoản 3, Điều 57, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, làm cơ sở cho việc thẩm định và cấp giấy phép môi trường của Dự án, bao gồm:
Điều chỉnh một phần hồ sinh học thành hồ sự cố; bổ sung biện pháp thu gom bùn sau bể ép bùn để thuận tiện cho quá trình đóng bao và bốc xếp lên xe vận chuyển; bố trí một kho chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại tách biệt, có biển báo, thùng lưu giữ theo đúng quy định.Ngày 1/3/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị có Tờ trình số 16/TTr-KKT gửi UBND tỉnh, về việc xin bổ sung hạng mục, bố trí vốn và gia hạn tiến độ thực hiện Dự án.
Cụ thể, Dự án cần bổ sung 1,2 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục như Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất sau khi khảo sát, gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đến hết năm 2024.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh tiến độ Dự án là điều bất khả kháng để đảm bảo thời gian thực hiện các hạng mục còn lại, nhằm sớm đưa Dự án vào hoạt động.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu về việc làm rõ sự cần thiết điều chỉnh bổ sung một số hạng mục và nguồn vốn bố trí cho Dự án theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-KKT.
Đại diện lãnh đạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết theo quy định của pháp luật, hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp phải có giấy phép về môi trường mới được hoạt động.
Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang, mặc dù đã hoàn thành xây dựng, tháng 6/2023 được lắp thiết bị quan trắc tự động kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, nhưng Dự án vẫn phải chờ được cấp giấy phép về môi trường mới đi vào hoạt động.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị Trần Văng Quảng cho biết Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang sau nhiều năm xây dựng vẫn chưa thể vận hành.
Hiện nay, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng cơ sở hạ tầng, mặt bằng, nhưng hầu như chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải.
Do đó, đơn vị đang tham mưu cho tỉnh thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống xử lý nước tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp; không thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, khu công nghiệp nếu không có hệ thống xử lý nước thải.
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang có tổng vốn đầu tư 104 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 100 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.
Khu Công nghiệp Quán Ngang thành lập từ năm 2008 có quy mô trên 318ha. Sau 16 năm thành lập, đến nay khu công nghiệp này đã thu hút hàng chục dự án đầu tư sản xuất, nhưng hệ thống xử lý nước thải… vẫn chưa được vận hành.
Thời gian qua, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh nước thải từ Khu công nghiệp Quán Ngang ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất.
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang có các hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải và tuyến ống xả thải dài hơn 6km từ Khu công nghiệp Quán Ngang ra sông Hiếu.
Riêng hạng mục Nhà máy xử lý nước thải bao gồm thiết bị, công suất 1.500m3/ngày đêm gồm: bể thu gom, cụm bể xử lý, bể lắng sinh học, bể khử trùng và trạm bơm, cụm bể phân hủy bùn, hồ sinh học, nhà điều hành và một số hạng mục khác.
Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 yêu cầu các khu công nghiệp khi đi vào vận hành bắt buộc phải có hạ tầng thu gom xử lý nước thải bao gồm hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải; hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung./.
Để hoàn thành dự án xử lý nước thải Yên Xá, Bí thư Hà Nội đề nghị các đơn vị tạo mọi điều kiện để Chủ đầu tư, nhà thầu... được bàn giao mặt bằng, cấp phép và triển khai thi công đảm bảo tiến độ.