Chiều 26-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã chủ trì buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết các kiến nghị, khó khăn quận Bình Thạnh.
Báo cáo tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Hồ Phương đã nêu những vấn đề liên quan đến dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa và kiến nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết vướng mắc để tiếp tục triển khai dự án.
Theo ông Hồ Phương, dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa được triển khai năm 2016 gồm 4 đoạn chính, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2023. Tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ hoàn thành Đoạn 1, Đoạn 3 và 4 đã giải quyết xong công tác bồi thường, Đoạn 2 hiện đang vướng pháp lý.
Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho biết đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến các đơn vị liên quan nhưng vẫn chưa được làm rõ. Khó khăn, vướng mắc của dự án chưa được giải quyết dứt điểm khiến các gói thầu lớn đến nay vẫn nằm "bất động".
Thông tin về vấn đề này, đại diện Sở GTVT (đơn vị chủ trì) cho biết trong tháng 12-2023 Sở GTVT đã thông qua thẩm định thiết kế của Sở để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông) làm cơ sở triển khai dự án.
Theo báo cáo của Ban Giao thông thì quý 2 sẽ khởi công dự án Đoạn 3, về Đoạn 4 Sở GTVT đã có ý kiến điều chỉnh dự án, Ban Giao thông dự kiến trình duyệt trong quý II năm 2024 và khởi công quý III năm 2024 - đại diện Sở GTVT thông tin.
Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh báo cáo tại buổi họp. Ảnh: HỒNG THẮM
Trả lời vấn đề này, đại diện Ban Giao thông đã thống nhất ý kiến của Sở GTVT nêu trên và cho biết trong năm 2024 sẽ giải quyết các đoạn đang dang dở của dự án.
Liên quan đến dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan quyết liệt giải quyết dứt điểm vì dự án này đã được Hội đồng UBND TP phê duyệt chủ trương từ lâu.
"Nếu khó phải tìm cách gỡ, việc chậm tiến độ xây dựng công trình sẽ dẫn đến nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đơn vị liên quan phải tiếp tục điều chỉnh dự án, gây phát sinh chi phí" - Phó Chủ tịch UBND TP nói.
Ông Dũng yêu cầu Sở GTVT, Ban Giao thông tập trung sớm khởi công hai dự án, chậm nhất 30-6 phải khởi công lại toàn bộ dự án. Trong đó dự án số 3 gồm 4 cửa sẽ khởi công và hoàn thành trong năm 2024, cửa số 5 sẽ thực hiện và hoàn thành vào đầu năm sau.
Cũng tại buổi họp, UBND quận Bình Thạnh đã nêu những khó khăn liên quan đến quá trình tái định cư người dân ven rạch Xuyên Tâm để triển khai dự án cải tạo rạch.
UBND quận Bình Thạnh cho biết đã có chỉ đạo xuyên suốt các đơn vị liên quan thực hiện phương án bồi thường tái định cư, tạm cư cho người dân theo quỹ nhà tái định cư có sẵn trên địa bàn.
Tiếp đó, UBND quận cũng đề xuất Sở Xây dựng sớm rà soát, tham mưu đồng ý điều chuyển 266 căn hộ thuộc địa bàn quận mà TP đã phân bổ cho quận 1,3,4 trước đây về lại UBND quận Bình Thạnh quản lý để có đủ quỹ nhà tái định cư.
Theo UBND quận Bình Thạnh, dự án rạch Xuyên Tâm là một trong những dự án trọng điểm có vai trò cải thiện bộ mặt đô thị của TP, do đó UBND quận kiến nghị Sở Xây dựng sớm xem xét kiến nghị trên.
Nêu ý kiến về dự án rạch Xuyên Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng ưu tiên quỹ nhà tái định cư cho người dân để người dân ổn định chỗ ở, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, nếu chậm trễ sẽ đội vốn lên cao.