Kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3
Ngày 10/3, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú đã đi kiểm tra tiến độ thi công các vị trí khó khăn nhất của Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).
- 09-03-2024"Vượt nắng, thắng mưa" đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối
- 28-02-2024Phó Thủ tướng: Dự án đường dây 500kV mạch 3 rất quan trọng
- 21-02-2024Dồn lực thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3
Đoàn đã kiểm tra hiện trường tại các vị trí 29, 30, 31 thuộc gói thầu số 12 của Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) thi công. Đây là những vị trí nằm trên dãy Hoành Sơn thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Để có thể tiếp cận vị trí, đoàn công tác phải đi bộ leo núi khoảng 3 km với thời gian gần 2 tiếng đồng hồ.
Ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng gói thầu số 12 của nhà thầu thi công cho biết, đơn vị tham gia gói thầu số 12 gồm 5 vị trí móng cột từ vị trí 28-32 Dự án đường dây 500 kV cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Đây là những vị trí khó khăn nhất trong việc tiếp cận vị trí thi công của Dự án đường đây 500 kV mạch 3 bởi khu vực này ở núi cao, việc mở đường thi công gặp nhiều khó khăn. Đơn vị phải mất nhiều ngày dùng phương tiện, máy móc để mở đường vào vị trí. Cùng với đó, trong khu vực này thời tiết mưa, mù nhiều ngày trong năm nên đường sá lầy lội rất khó đi. Mở đường đến đâu đơn vị dựng trại tại đó để ăn nghỉ tại công trường.
Một khó khăn nữa là do đường sá đi lại khó khăn nên việc vận chuyển xăng dầu cho các máy xúc, ủi cũng gặp khó khăn. Đơn vị thuê nhân công tại địa phương và thuê máy cày có thể đi lại ở địa bàn khó khăn để chở xăng dầu, nhu yếu phẩm đến công trường.
Tuy nhiên, thời gian qua, với sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của chủ đầu tư, cùng với đó là sự ủng hộ của chính quyền địa phương của tỉnh Hà Tĩnh nên đến thời điểm này, các vị trí đã được đơn vị tổ chức triển khai thi công, huy động máy móc, phương tiện để phấn đấu đáp ứng tiến độ chỉ đạo của EVN và EVNNPT.
"Dù thi công ở những vị trí khó khăn nhất nhưng đơn vị chúng tôi quyết tâm phấn đấu trước ngày 15/4/2024 sẽ hoàn thành đào đúc móng và trước ngày 30/4/2024 sẽ hoàn thành dựng cột để tổ chức thi công kéo dây, đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng gói thầu số 12 khẳng định.
Tại buổi kiểm tra công trường, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) và nhà thầu thi công đã vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết, bố trí nhân lực, vật tư thiết bị thi công ngay sau khi bàn giao mặt bằng và đến thời điểm này đã thi công đồng loạt các vị trí móng để đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của EVN.
Đây là dự án dài nhất trong 4 cung đoạn của Dự án đường dây 500kV mạch 3, đặc biệt đoạn tuyến đi qua khu vực thị xã Kỳ Anh nằm trên dãy núi Hoành Sơn, địa hình núi đá cao, rất khó khăn cho thi công, thời tiết hay có sương mù. Hiện nay các địa phương có đường dây đi qua đã vào cuộc quyết liệt để chung sức cùng chủ đầu tư trong bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nên nhà thầu thi công cần triển khai nhanh đào đúc móng.
Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu CPMB cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực, chỉ đạo các nhà thầu tham gia dự án cần tăng cường lực lượng làm việc 3 ca, 4 kíp để đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thi công cần đặc biệt chú trọng an toàn lao động, tiến độ đi cùng chất lượng công trình.
Lãnh đạo EVNNPT cũng đề nghị các nhà thầu phải xác định rõ tiến độ phải hoàn thành trong tháng 6/2024, vì vậy cần dồn sức, dồn lực phấn đấu hoàn thành đào đúc trước ngày 15/4/2024. Trong quá trình triển khai thi công nếu gặp khó khăn vướng mắc cần báo cáo ngay EVN, EVNNPT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ.
Báo tin tức