Đôi nét về Công ty Phương Hạnh vừa bị Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia doạ "trảm"
Trên công trường Dự án Đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá, Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng vừa đề nghị thay thế nhà thầu Công ty TNHH Phương Hạnh do thi công chậm tiến độ.
- 02-03-2024Chi Pu "bám sát nút" Đặng Lê Nguyên Vũ: Quán phở thứ 2 khai trương tại Thượng Hải ngay sau khi Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend có điểm bán thứ 3
- 02-03-2024Thép Pomina (POM) ước tính thu gần 6.000 tỷ đồng sau khi bán 2 nhà máy, sẽ dùng để trả nợ ngân hàng và nhà cung cấp
- 02-03-2024Nơi bà Trương Mỹ Lan làm căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát
- 02-03-2024Tăng phi mã từ đầu năm, tổng giá trị các cổ phiếu họ Viettel và FPT đạt gần 330.000 tỷ đồng, nhiều mã có thị giá 3 chữ số
Chủ tịch EVNNPT đòi "trảm" nhà thầu ngay trên công trường
Báo cáo tại hiện trường thi công đường dây 500kV tuyến nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa do nhà thầu Phương Hạnh thực hiện, đại diện Ban Quản lý xây dựng cho biết, hiện còn 8 móng chưa thi công, chưa đào móng, ép cọc. Tuyến Nam Định I - Phố Nối, nhà thầu Phương Hạnh cũng còn 16/16 móng chưa thi công/chưa đào móng/ép cọc. Tuyến Quỳnh Lưu - Thanh Hóa cũng còn 11/11 móng chưa thi công/chưa đào móng/ép cọc. Tổng số vị trí chưa thi công, chưa đào móng, ép cọc của 3 nhà thầu tại 3 tuyến đường dây trên còn tới 35 vị trí.
Đáng chú ý, riêng với tuyến đường dây Nam Định I - Thanh Hóa, số lượng máy ép cọc bố trí tại các gói thầu mới có 6 chiếc, chưa đủ so với cam kết 1 máy/vị trí của nhà thầu dù trước đó các bên đã họp và có biên bản ngày 16/2 về việc chậm tiến độ. Mặt khác, tư vấn đã báo cáo và yêu cầu nhà thầu phải khẩn trương bổ sung thêm 12 máy ép cọc để đảm bảo thi công đồng loạt các vị trí móng cọc.
Chứng kiến vị trí móng cọc 59 thuộc địa phận xã Nga Phú (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) sau 2 tháng rưỡi được bàn giao nhưng vẫn chỉ là bãi đất trống, việc thi công gần như bất động, Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch EVNNPT lập tức yêu cầu thay ngay nhà thầu do Phương Hạnh có hàng loạt vi phạm về tiến độ so với hợp đồng đã ký.
Theo ông Tùng, đến thời điểm hiện tại tiến độ thi công của nhà thầu Phương Hạnh tại dự án Đường dây 500kV Nam Định 1 - Thanh Hoá, NMNĐ Nam Định 1- Phố Nối, Quỳnh Lưu- Thanh Hóa đã rất chậm so với tiến độ trong hợp đồng đã ký. Một số vị trí móng đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng từ 1-2 tháng nhưng nhà thầu Phương Hạnh chưa triển khai thi công, không bố trí đủ máy ép cọc cho các vị trí móng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm chậm tiến độ của dự án.
"Hôm nay quyết định luôn, không cần phải bàn nữa, những móng cọc nào đã bàn giao trên 1 tháng mà bên Phương Hạnh vẫn chưa có động tĩnh gì thì phải bàn giao luôn. Anh có 28 móng cọc, nhưng giờ mới làm được 17 móng cọc. Còn lại 11 móng chưa làm gì hết trong khi ngày 30/3 phải hoàn thành thi công đúc móng Anh Hạnh phải có trách nhiệm cùng lãnh đạo Ban quản lý dự án điện miền Bắc tìm nhà thầu thay thế đủ năng lực, đáp ứng đúng các quy định để bàn giao cho họ làm. Chi phí thế nào thì thuộc gói thầu của anh, việc của các anh", ông Tùng chỉ đạo và yêu cầu nhà thầu Phương Hạnh phải tiếp tục mở đường vào điểm thi công trong khi chờ thay nhà thầu.
"Ông chủ" Công ty Phương Hạnh nói gì?
Trình bày về việc để chậm thi công các vị trí móng cột, ông Lê Thế Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh cho rằng, việc chưa thi công được 2 vị trí móng cột cọc 59, 67 do phải mất thời gian hơn 1 tháng để thương lượng đền bù với xã.
"Từ chiều qua, đơn vị đã tiến hành mở đường từ vị trí 57 đến vị trí 58. Trưa 29/2 sẽ mở đường đến vị trí 59. Tính cả thi công và ép móng sẽ cần 53 ngày. Tôi sẽ đảm bảo đến 30/4 sẽ xong luôn móng ở vị trí này", ông Hạnh trình bày.
Tuy nhiên, khi bị Chủ tịch EVNNPT chất vấn vì sao chỉ có một xe san gạt thi công, không báo cáo chủ đầu tư khi gặp vấn đề, tuy nhiên, ông Hạnh khẳng định sẽ đảm bảo tiến độ thi công đến 30/4 sẽ xong hết móng.
Về tiến độ tổng thể, EVNNPT cho biết, đến hết ngày 27/2, cả 4 dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang triển khai làm đường tạm thi công, đào, đúc móng 950 vị trí móng cột; hoàn thành đúc 100 móng cột; hoàn thành lắp dựng 1 cột thép và đang lắp dựng 11 cột thép. Tại Nam Định hiện có 3/26 vị trí chưa thi công, Thanh Hoá có 8/133 vị trí chưa thi công
Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây, lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu ban Tổng Giám đốc EVNNPT chủ động chỉ đạo, xây dựng phương án huy động mọi nguồn lực của các nhà thầu, các Công ty Truyền tải điện trong EVNNPT, các Công ty điện lực trong EVN, các đơn vị tại địa phương… hỗ trợ, thực hiện công tác cắt điện, dựng cột, kéo dây đồng thời trên tuyến trong giai đoạn sắp tới.
"Yêu cầu các ban, đơn vị liên quan quyết liệt điều hành, đôn đốc nhà thầu Phương Hạnh bổ sung nhân lực, máy thi công, máy ép cọc; thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và triển khai "4 tại chỗ"… để đẩy nhanh tiến độ thi công các móng bù lại tiến độ đã bị chậm, kịp đóng điện trước 30/6 năm nay như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ông Tùng chỉ đạo.
"Sức khoẻ" Công ty Phương Hạnh ra sao?
Theo tìm hiểu của Markettimes, Công ty TNHH Phương Hạnh thành lập năm 2004, có địa chỉ xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Doanh nghiệp này trúng ít nhất 63 gói thầu ở nhiều địa phương, tổng giá trị trúng thầu hơn 2.339 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.338 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1.000 tỷ đồng.
Công ty Phương Hạnh là một trong những nhà thầu "quen" tại tỉnh Thanh Hoá khi trúng tới 33 gói thầu. Ngoài ra, công ty cũng tham gia thầu tại nhiều địa phương khác như: Nghệ An (11 gói), Nam Định (8 gói), Quảng Ngãi (4 gói),…
Mới đây, ngày 7/2/2024, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Đặng Tiến Dũng ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 03- Thi công và lắp đặt thiết bị công trình di dời và hoàn trả đường điện trung, hạ thế phục vụ GPMB dự án đường Vạn Thiện đi Bến En.
Theo đó, Liên danh nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH xây lắp điện Tuấn Thành- Công ty Phương Hạnh; và Công ty TNHH Việt Nam-Asean. Liên danh này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 18,775 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 18,777 tỷ đồng.
Ngày 30/1/2024, Giám đốc BQLDA các công trình điện Miền Trung, thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Vũ Trần Nguyễn ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 25- Xây lắp đường dây từ VT189 đến VT199 của dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hoá. Đơn vị trúng thầu là Công ty Phương Hạnh với giá trúng thầu hơn 87,765 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 88,286 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.
Ngày 9/1/2024, Giám đốc BQLDA các công trình điện Miền Bắc, thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Hoàng Văn Tuyên ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 41- Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT09 đến VT25, thuộc dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I- Phố Nối. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Phương Hạnh với giá trúng thầu hơn 78,504 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu là hơn 78,750 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 25/12/2023, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hoà, TP Phú Yên có quyết định lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16XL- Xây lắp công trình đường dây 220kV, 110kV hạng mục di dời đường dây cao thế, trung hạ thế và chiếu sáng của dự án thành phần đoạn Chí Hạnh-Vân Phong, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận thị xã Đông Hoà. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Phương Hạnh – Công ty TNHH MTV xây lắp Điện 2, với trúng thầu hơn 102,031 tỷ đồng. Hình thức đấu thầu là chỉ định thầu, thời gian thực hiện 210 ngày.
Ngày 13/12/2023, Giám đốc BQLDA các công trình điện Miền Bắc, thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Hoàng Văn Tuyên ký quyết định lựa chọn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 38- Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT50 đến VT67 (bao gồm VT67) thuộc dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hoá cho Công ty Phương Hạnh. Đơn vị này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 96,248 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu là 96,251 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.
Cũng trong ngày 13/12/2023, Giám đốc BQLDA các công trình điện Miền Bắc, thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Hoàng Văn Tuyên tiếp tục ký quyết định lựa chọn nhà thầu trúng thầu cho Công ty Phương Hạnh tại Gói thầu số 39- Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT67 đến VT82A (bao gồm VT82A) thuộc dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - thanh Hoá. Doanh nghiệp này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 82,595 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 82,598 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 180 ngày.
Ngày 17/11/2023, Giám đốc BQLDA các công trình điện Miền Bắc, thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Hoàng Văn Tuyên ký quyết lựa chọn nhà thầu trúng thầu tại Gói thầu số 11- Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT136 đến VT151 (bao gồm VT151) thuộc dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hoá cho Công ty Phương hạnh. Đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu hơn 75,521 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 75,661 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 17/11/2023, Công ty Phương Hạnh tiếp tục được Giám đốc BQLDA các công trình điện Miền Bắc, thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Hoàng Văn Tuyên "ưu ái" khi ký quyết định lựa chọn nhà thầu trúng thầu tại Gói thầu số 10- Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT117 đến VT136 (bao gồm VT136) thuộc dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hoá. Doanh nghiệp này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 86,664 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 86,819 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Công ty Phương Hạnh cũng lấn sân vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và lập tức "hái quả ngọt" khi trúng ít nhất tới 4 gói thầu (trong đó có 2 gói chỉ định thầu) chỉ riêng trong tháng 4/2023 với tổng giá trị lên tới hơn 336,051 tỷ đồng.
Trong đó, gói thầu có giá trị lớn nhất là Gói thầu số 179- Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Liên danh trúng thầu là Công ty Phương Hạnh – Công ty TNHH MTV xây lắp Điện 1-Đại Mỗ, với giá trúng thầu hơn 137,856 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 138,518 tỷ đồng.
Việc Công ty Phương Hạnh trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn (đặc biệt trong thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024) có thể dẫn đến việc công ty này thi công dàn trải nên việc có thể thiếu nhân sự, vật tư, thiết bị máy móc... tại một gói thầu, có thể xảy ra. Tuy nhiên, năng lực của đơn vị này là có thật gì trúng nhiều gói thầu giá trị lớn.
Nhịp sống thị trường