Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An) cho biết năm 2024, EVN quyết tâm bằng mọi nỗ lực, mọi giải pháp đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, không để thiếu điện trong mọi tình huống như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.
Chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng điện
Tại cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu (ngày 3/3), ông Đặng Hoàng An thông tin hiện EVN đã chuẩn bị kịch bản nhu cầu điện tăng trưởng cao (9,18% hoặc cao hơn), với sản lượng điện toàn hệ thống có thể đạt 306,4 tỷ kWh (tăng 26 tỷ kWh so với năm 2023).
Song song đó, Tập đoàn cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện. Trong đó, tập trung cho các công trình trọng điểm như: Thủy điện Yaly mở rộng, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, khởi công Dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái.
Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm công bố Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng.
Ngoài ra, EVN phấn đấu cân bằng tài chính; thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để nâng cao năng suất lao động; minh bạch hóa hoạt động, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, phục vụ tốt hơn cho khách hàng.
"Tập đoàn đang tập trung sửa đổi nề nếp làm việc, sửa đổi, thay thế các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo hướng tăng mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền gắn với trách nhiệm; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên, người lao động; trách nhiệm nêu gương, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cấp," ông Đặng Hoàng An nói.
Theo báo cáo của EVN, năm 2023, sản lượng điện cả nước là 280,6 tỷ kWh, tăng trưởng 4,56%. Khối lượng đầu tư của EVN đạt 90.997 tỷ đồng, giải ngân đạt 87.545 tỷ đồng, cao nhất khối các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Năm vừa qua, EVN đã khởi công 146 dự án, đóng điện 163 dự án lưới điện từ 110-500kV.
Chỉ tiêu tổn thất điện năng, chỉ số tiếp cận điện năng, độ tin cậy cấp điện cho khách hàng nằm trong TOP 4 ASEAN. Chuyển đổi Số và tự động hóa có nhiều kết quả tích cực: 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 96,3% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; 97% số trạm biến áp 110-220kV được tự động hóa hoàn toàn, vận hành không người trực (riêng trạm biến áp 110kV đạt 100%).
Đến nay, EVN đã cấp điện đến 11/12 huyện đảo, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa; 99,74% số hộ dân trong cả nước, trong đó 99,6% số hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện; 94,5% số xã đạt tiêu chí số 4 trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Tập đoàn và các đơn vị nộp ngân sách nhà nước 21.000 tỷ đồng.
Đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3
Cũng theo báo cáo của EVN, hiện các đơn vị đang dồn sức thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) để đóng điện trước 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) gồm 4 dự án đường dây thành phần: Quảng Trạch-Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu-Thanh Hóa; Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa; Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối với tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua 9 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Dự án gồm 1.177 vị trí cột và 502 khoảng néo, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng.
Đại diện EVNNPT thông tin, đến ngày 1/3, dự án Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối dài khoảng 126,9km đi qua địa bàn 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột, 90/136 khoảng néo. Các đơn vị thi công đã hoàn thành đúc 10/334 móng cột; đang thi công 205/334 vị trí.
Riêng Dự án thành phần đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa khoảng 74,4 km đi qua địa bàn 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đã bàn giao 180/180 vị trí móng cột, 35/74 khoảng néo. Hoàn thành đúc 85/180 móng cột và đang triển khai làm đường thi công, đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng, lắp đặt hoàn thành 1 cột thép và đang lắp đặt 11 cột thép.
Với tiến độ các dự án hiện nay, ông Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, xe, máy, thiết bị, thi công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng làm việc 3 ca, 4 kíp, làm xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các vị trí móng cột. Song song đó, các nhà thầu cũng cần đảm bảo chất lượng dự án, chú trọng đến công tác an toàn lao động trên công trường.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN cũng yêu cầu Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, các ban tiền phương phối hợp với các đơn vị tư vấn, giám sát bám sát hiện trường để đôn đốc tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có).../.