Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. |
Năm 2024, tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Ba Bể có trên 105 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2022 và 2023 chuyển sang hơn 24 tỷ đồng.
Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kinh phí được giao hơn 85 tỷ đồng, đến nay giải ngân được gần 1,4 tỷ đồng, đạt 1,6%. Lý do giải ngân đạt thấp là do những nguyên nhân như: Dự án 1, hỗ trợ chuyển đổi nghề, sau khi rà soát các xã không có nhu cầu thực hiện; do nhiều đối tượng đăng ký không đủ điều kiện thực hiện; Dự án 3, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn ở tiểu dự án 1 dự án 3; tiểu dự án chia làm 5 nội dung chi, tuy nhiên các đơn vị chủ yếu thực hiện được nội dung là hỗ trợ khoán bảo vệ rừng... Còn lại những nội dung khác không thực hiện được do các đơn vị không có diện tích rừng để trồng mới.
Lãnh đạo UBND huyện Ba Bể báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay. |
Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí hơn 12,7 tỷ đồng, chưa giải ngân, lý do là nhiều đối tượng không đủ điều kiện hưởng lợi; rà soát nhu cầu chưa sát với thực tế.
Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được hơn 1 tỷ đồng, đạt 15%. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phát triển cộng đồng hỗ trợ các tổ cộng đồng, hợp tác xã, năng lực của một bộ phận chuyên môn cơ sở còn yếu kém, không xây dựng được hồ sơ dự án, tỷ lệ đối ứng cao nên có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.
Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Ba Bể kết luận hội nghị. |
Hội nghị đã dành thời gian thảo luận làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn giải pháp để triển khai tốt hơn trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Từ những hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở cần chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo để thực hiện ngay các phần việc theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Đối với các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình liên kết cần tính toán đầu ra sản phẩm, hiệu quả lâu dài; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để nắm bắt khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Ba Bể yêu cầu mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo cần nắm rõ nhiệm vụ, đầu việc được giao để chủ động thực hiện; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ tiến trình thực hiện, tiến độ triển khai hằng tháng về Ban chỉ đạo huyện; tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao; thực hiện nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các dự án, tiểu dự án ở các chương trình MTQG./.