(NLĐO) – Bình Dương đang vào cuộc quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo tiến độ các công trình giao thông trọng điểm được triển khai đúng tiến độ.
Năm 2024, tỉnh Bình Dương đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh của tỉnh trong thời gian tới.
Cụ thể là các dự án: Đường Vành đai 3; đường Vành đai 4 và đường cao tốc TP HCM- Thủ Dầu Một- Chơn Thành. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh dự kiến bố trí hơn 33.000 tỉ đồng cho các dự án quan trọng này.
Ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các sở, ban - ngành cũng như các doanh nghiệp thực hiện dự án phải vào cuộc quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm...
Theo ông Minh, đối với dự án đường Vành đai 3, tỉnh đang khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung các nhánh nút giao Tân Vạn và 2 cầu song hành tại cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn trong Dự án thành phần 5.
Sau khi hoàn thiện phương án, tỉnh kiến nghị UBND TP HCM thống nhất và trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vành đai 3.
Ngoài ra, hiện tỉnh Bình Dương không có nguồn cát san lấp do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng. Do đó, tỉnh kiến nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ nguồn nguyên vật liệu này nhằm đảo bảo tiến độ dự án.
Đối với dự án Vành đai 4, đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (giai đoạn 1), Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm có văn bản thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương về vị trí khớp nối cầu Thủ Biên giữa 2 địa phương.
Tại dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, ông Võ Văn Minh kiến nghị UBND TP HCM sớm triển khai 1,65km đường dẫn cao tốc trên địa bàn TP HCM nhằm khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc.
Đồng thời, Bình Dương cũng kiến nghị tỉnh Bình Phước sớm triển khai đầu tư đoạn 7,1km qua địa bàn để đồng bộ với đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (dự kiến khởi công vào tháng 9-2024).
- Dự án đường Vành đai 3 TP HCM: Dự án đường Vành đai 3 TP HCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương có chiều dài toàn tuyến hơn 26 km. Trong đó, đoạn đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km đã được xây dựng với quy mô 6 làn ô tô.
Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 19.280 tỉ đồng, thu hồi 85,6 ha đất đi qua 3 địa phương (TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An và TP Thuận An), tổng kinh phí bồi thường trên 13.063 tỉ đồng.
Với dự án này, Bình Dương còn hơn 11km chưa đầu tư và được chia thành 4 gói thầu thực hiện. Hiện gói thầu xây lắp ở nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi đang thi công. Hai gói thầu còn lại là nút giao Tân Vạn (giao Xa lộ Hà Nội và Vành đai 3) và đoạn đường từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn, dự kiến khởi công trong tháng 2-2024.
- Dự án đường Vành đai 4 TP HCM: Dự án đoạn qua tỉnh Bình Dương được chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng và dự án thành phần 2 – Đầu tư xây dựng theo hình thức PPP. Ngày 6-11-2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND bố trí kế hoạch vốn cho dự án là 7.500 tỉ đồng.
Hiện dự án đang thực hiện công tác lập và trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kết cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng để trình lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
Dự kiến phê duyệt các dự án thành phần trong tháng 3-2024. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai và bàn giao tối thiểu 50% trong quý 2-2024, 70% mặt bằng trong quý 3-2024 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024. Khởi công dự án trong quý 2-2024; tập trung thi công cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ quý 4-2026.
- Dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Dự án đã được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư khoảng 17.408 tỉ đồng; đồng thời phê duyệt nghị quyết cam kết vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án vào ngày 31-1-2024.
Kỳ vọng dự án sẽ được khởi công vào dịp Lễ 2-9-2024.
Về tiến độ, dự kiến phê duyệt các dự án thành phần trong quý 2-2024; giải phóng mặt bằng, bàn giao tối thiếu 50% trong quý 3-2024, 70% mặt bằng trong quý 2-2025 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025; triển khai thực hiện dự án, khởi công dự án trong quý 3-2024; tập trung thi công cơ bản hoàn thành năm 2027 và đưa vào khai thác từ quý 4-2027.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.