Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội: Nhà thầu gặp khó vì hạ tầng kỹ thuật
Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội: Nhà thầu gặp khó vì hạ tầng kỹ thuật
Thế Anh
Thứ ba, ngày 05/03/2024 13:00 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên công trường gói thầu 11 thuộc dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội các đơn vị thi công đang tích cự thi công đảm bảo kịp tiến độ.
Thông tin từ Ban QLDA đường Vành đai 4 vùng Thủ đô cho biết, đến trung tuần tháng 2/2024, tổng diện tích đất đã thu hồi phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội đạt gần 1.306/1.390 ha (đạt 94%).
Tại TP.Hà Nội đã thu hồi gần 764/791 ha (đạt 96,5%). Hiện, chỉ còn các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong vùng dự án chưa được di dời để các nhà thầu thi công. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật, các địa phương có dự án đi qua đang triển khai lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt phương án và tiến hành di dời 261 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật.
Hà Nội có tổng số 98 vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời. Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị quản lý lập hồ sơ thiết kế, thẩm định phương án di dời. Đối với hạng mục di dời điện cao thế, Hà Nội đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày qua, trên công trường gói thầu 11 thuộc dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP Hà Nội) thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công đảm bảo kịp tiến độ.
Tại gói thầu 11 do Tập đoàn Cienco4 phụ trách thi công đang được chia thành 4 mũi thi công các hạng mục cầu, nền đường trên tuyến chính.
Thông tin về tiến độ dự án, ông Trần Viết Sơn, Giám đốc điều hành gói thầu cho biết, tại dự án thành phần 2.1, Cienco4 phụ trách thi công 4/9,7km đường (Km48+314,71 - Km52+240, song hành phải và trái).
Cùng với đó, Tập đoàn Cienco4 thi công cầu Tô Lịch; Đường ngang Km15+285,50 (gồm cả phần xử lý đất yếu) và toàn bộ hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu. Tổng giá trị khối lượng công việc đảm nhận là hơn 435 tỷ đồng.
Theo ông Sơn, Tập đoàn Cienco4 đang tổ chức 3 mũi thi công đường và 1 mũi thi công cầu Tô Lịch. Sản lượng thực hiện đạt hơn 17% giá trị hợp đồng.
Trên phạm vi thi công tuyến chính hiện vẫn còn tồn tại khoảng 10 vị trí còn vướng hạ tầng kỹ thuật, đường điện. Không chỉ án ngữ công địa thi công nhánh trái cầu Tô Lịch, đường điện chưa được di dời còn rải rác trên phạm vi hơn 3km xử lý nền đất yếu.
Cũng theo ông Sơn, khu vực xử lý nền đất yếu do Cienco4 thi công có thời gian gia tải từ 6 - 9 tháng (tùy từng đoạn). Để đáp ứng tiến độ, địa phương cần bàn giao mặt bằng sạch chậm nhất vào tháng 6/2024.
Dự kiến năm 2024, sẽ thi công xong một công trình cầu, hoàn thành công tác gia tải đoạn tuyến nền đất yếu. Đối với khoảng 1,5km nền đường thông thường (không phải xử lý nền đất yếu), nhà thầu sẽ phấn đấu thảm lớp bê tông nhựa đầu tiên.