Sáng 16/3, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, đường Huỳnh Văn Lũy đoạn từ vòng xoay thành phố mới Bình Dương đến điểm giao với đường Trần Ngọc Lên (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được rào chắn, máy móc đang thi công. |
Đường Huỳnh Văn Lũy tính từ điểm đầu nối quốc lộ 13 tới vòng xoay thành phố mới Bình Dương dài khoảng 7km. Trong đó còn khoảng 2km từ điểm giao với đường Trần Ngọc Lên đến vòng xoay chưa có dải phân cách, vỉa hè, đèn chiếu sáng. |
Cuối năm 2020, đoạn đường này được đầu tư nâng cấp, công trình chính thức thi công các hạng mục như hệ thống cống thoát nước mưa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng. Đến nay, hơn 3 năm qua, công trình còn ngổn ngang, đơn vị thi công liên tục dựng lên các rào chắn trên đường Huỳnh Văn Lũy để bảo đảm an toàn. |
Công trình này do Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong thi công, có tổng vốn đầu tư 109 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, thời hạn thi công hoàn thành toàn tuyến là 10 tháng. Sau đó, đơn vị thi công liên tục xin gia hạn (3 lần) song đến nay tiến độ chỉ đạt khoảng 65%. |
Theo đại diện đơn vị thi công, lý do chưa thể hoàn thiện công trình vì gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến nay, mới giải phóng được khoảng 66% mặt bằng toàn tuyến. Hiện tại công trình còn vướng một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất được đơn giá đền bù. |
Trong khi ngành chức năng đang loay hoay tìm hướng xử lý để bàn giao mặt bằng, những người dân sống bên đường đã bàn giao mặt bằng lại khổ sở vì công trình thi công dang dở. |
"Công trình thi công dang dở suốt thời gian dài đã ảnh hướng rất lớn đến đời sống của người dân trong khu vực. Trước cổng nhà, đường bị đào bới nhưng thi công chậm, mỗi lần ra, vào nhà rất khó khăn" – anh Tuấn, một hộ dân sống bên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) nói. |
Trên đoạn đường dài khoảng 2km đang thi công này có hàng trăm cơ sở kinh doanh lớn, nhỏ đang chịu nhiều ảnh hưởng. |
Anh Sang, chủ một quán ăn bên đường Huỳnh Văn Lũy, nơi công trình đang thi công cho biết: "Do đường đang thi công, lối vào quán khó khăn, lại có bụi đất nên khách ngại vào. Do cơ sở kinh doanh từ lâu và chờ đợi đường hoàn thành nên vẫn bám trụ. Không riêng tôi, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng mong muốn cơ quan chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình". |
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Huỳnh Văn Lũy được nối từ quốc lộ 13 tới Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (thành phố mới Bình Dương) đi thẳng tới huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo. Tuyến đường này cũng được nhiều người chọn khi đi đến tỉnh Bình Phước, do đó lưu lượng phương tiện đông. Việc một nửa phần đường bị rào chắn, thi công kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến người dân trong khu vực mà còn đến người, phương tiện tham gia giao thông. |