Ông Hoàng Mai Tùng - phó Giám đốc Ban Quản lý dự án số 1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết chủ đầu tư và các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 1 để kịp thời vận hành khai thác vào tháng 9-2024.
Theo ông Tùng, ban đầu TP.HCM có đưa ra kế hoạch vận hành khai thác vào tháng 7, tuy nhiên các công tác đào tạo thực tế chưa thể kịp thời triển khai ngay trong tháng 1 (đầu năm 2024) nên có ảnh hưởng đến thời gian vận hành thương mại.
Theo đó, các công tác vận hành thương mại vẫn đang phụ thuộc vào nhà thầu Nhật Bản trong công tác đào tạo thực tế. Dự kiến đơn vị vận hành metro số 1 - Công ty TNHH Đường sắt đô thị số 1 sẽ vận hành thử trong tháng 6.
Song song, đơn vị tư vấn độc lập đang đánh giá an toàn hệ thống, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 và cấp chứng nhận trong tháng 8-2024.
Với nhiều nhiệm vụ đang triển khai đồng thời, tuyến metro số 1 sẽ vận hành thương mại vào tháng 9-2024.
Ông Tùng cho biết MAUR sẽ có thông cáo báo chí chính thức thông tin liên quan đến tuyến metro số 1.
Trước đó, trong một văn bản báo cáo UBND TP.HCM, MAUR đã nêu ra những khó khăn chưa thể khai thác vận hành tuyến metro số 1 theo dự kiến vào tháng 7.
Nguyên nhân là do chưa hoàn tất rà soát, đánh giá an toàn hệ thống công trình; chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó là chưa hoàn thành công tác đào tạo nhân sự lái tàu, vận hành, quản lý, bảo dưỡng chủ chốt...
Trong kế hoạch quý IV-2024, MAUR sẽ rà soát kết quả đánh giá an toàn hệ thống của dự án; thực hiện công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy; tiến hành vận hành thử nghiệm.
(PLO)- Theo MAUR, kế hoạch triển khai tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên từ nay tới quý III-2024 chỉ dừng lại ở bước vận hành thử nghiệm.