Sáng 12/3, Ủy ban Nhân dân quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ bàn giao mặt bằng đã thu hồi cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (metro Bến Thành-Tham Lương).
Ủy ban Nhân dân quận 3 tiến hành bàn giao 57 mặt bằng đã thu hồi của 15 tổ chức và 42 hộ dân trên địa bàn cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) để tiến hành triển khai thực hiện dự án metro số 2 theo tiến độ chung của thành phố.
Trên địa bàn quận 3, diện tích cần bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 7.166m2 với 112 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 43 trường hợp thu hồi toàn bộ và 69 trường hợp thu hồi một phần.
Tổng diện tích cần bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 3 thuộc địa bàn 5 phường gồm phường 4, phường 5, phường 10, phường 11, phường Võ Thị Sáu (phường 7 cũ).
Đại diện Ủy ban Nhân dân quận 3 cho biết đến nay, quận đã cơ bản hoàn tất ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng.
Đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, quận sẽ tiếp tục tháo gỡ tranh chấp, thủ tục liên quan đến thừa kế di sản, ủy quyền đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại thuyết phục các hộ dân sớm chấp hành chủ trương.
Liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương), Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường, đạt 99,67% (584/585 trường hợp); trong đó quận 1, quận 10, quận 12, Tân Bình và Tân Phú đạt 100%.
Trong khi đó, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đến nay đạt 89,23% (522/585 trường hợp), bao gồm các mặt bằng vừa được quận 3 bàn giao. Hiện tại, còn 63/585 trường hợp là chưa bàn giao mặt bằng, trong đó Tân Bình có 8 trường hợp, quận 3 là 55 trường hợp.
Dự án metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương) có chiều dài tuyến hơn 11km (đoạn ngầm khoảng 9,1km) với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Tuyến đi qua địa bàn quận 1, quận 3, quận 10, quận 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng mức đầu tư là 47.890 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 37.486 tỷ đồng và vốn đối ứng là 10.403 tỷ đồng./.
Trong năm 2024, các nhà thầu sẽ tập trung thi công hoàn thành hạng mục xây lắp; hệ thống thoát nước, công trình nền hạ đường giao thông, nền hạ công viên và hệ thống chiếu sáng toàn tuyến…