Tháo gỡ vướng mắc, phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án 500 kV mạch 3
Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (BCĐ) đã giao ban định kỳ về dự án đường 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tiếp đến đầu cầu các tỉnh, thành phố có dự án đi qua.
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh chụp màn hình).
Tại Thanh Hoá, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến thời điểm này công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vị trí móng cột đã đạt 100% (1.177 vị trí) và 160/502 khoảng néo, đạt 31,87% (còn 342 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng).
Công tác thi công cũng đang được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, trong đó đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 450/463 vị trí; Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 194/200 vị trí; Đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng là 180/180 vị trí; Đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 324/334 vị trí.
Đại diện sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung tối đa cho dự án, đề nghị các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, triển khai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 địa phương có đường dây đi qua và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước, các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương đã báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, công tác thủ tục, hỗ trợ thi công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cho biết: Dự án 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có 2 dự án thành phần đi qua tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, Thanh Hóa đã bàn giao 100% mặt bằng vị trí chân móng cột và 64/138 khoảng néo phần hành lang tuyến. Hiện các sở, ngành, địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến còn lại.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cũng khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ hoàn thành giải tỏa mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 30/3/2024 để thi công đúng tiến độ.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự phối hợp, nỗ lực của các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác GPMB và triển khai thi công. Đồng thời nhấn mạnh: Tiến độ hiện tại của dự án rất gấp, khối lượng công việc rất nhiều và cần sự vào cuộc quyết liệt từ chủ đầu tư, nhà thầu, các địa phương có dự án đi qua. Mặc dù hiện nay, về cơ bản dự án đang đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, nhưng đánh giá chi tiết thì công tác thi công vẫn còn một số khó khăn như thiếu phương tiện, nguyên vật liệu, nhân lực, một số vị trí thi công khó khăn cần nhiều thời gian triển khai và biện pháp thi công mới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).
Để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải nhanh chóng khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt các biện pháp thi công; các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát lại các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, nếu có vướng mắc thuộc phạm vi trách nhiệm phải nhanh chóng giải quyết.
Trên cơ sở Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó quy định về tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng; đồng chí đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thực hiện, đồng thời sớm hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình triển khai thực hiện.
Đề nghị UBND các tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, các địa phương của tỉnh tại nơi các dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng để các hộ dân đồng thuận, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác thi công; chỉ đạo xử lý ngay những vướng mắc phát sinh nếu có.
Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư phát triển dự án làm cơ sở cho phương án bồi thường, GPMB bảo đảm có khung hỗ trợ chung cho toàn dự án một cách đồng bộ, thống nhất.
Minh Hằng
- 2024-03-12 18:00:00
- 2024-03-12 16:51:00
- 2024-03-12 15:37:00