Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản phản hồi TP.HCM về các kiến nghị liên quan đến điều chỉnh thời gian thực hiện tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND TP làm rõ nhiều nội dung liên quan tiến độ thực hiện dự án này.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc UBND TP.HCM kiến nghị Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép TP điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công dự án metro số 1 và đưa dự án vào vận hành thương mại trong năm 2024 là chưa rõ ràng. Qua đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND TP.HCM rà soát, xác định rõ mốc thời gian cụ thể trong năm 2024 hoàn thành việc thi công dự án Metro số 1.
Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị UBND TP.HCM bổ sung nội dung khẳng định việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án có làm thay đổi nội dung chính còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hay không.
Đồng thời, UBND TP.HCM cần bổ sung ý kiến của nhà tài trợ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Ngoài ra cần làm rõ việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án có dẫn tới phải điều chỉnh nội dung Thoả thuận vay JICA cho dự án hay không.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị UBND TP.HCM cần rà soát, xác định các chi phí phát sinh do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh đó; làm rõ hiệu quả đầu tư của dự án trong trường hợp có phát sinh các chi phí này.
UBND TP.HCM cũng cần rà soát kỹ khối lượng công việc còn lại cần phải hoàn thành để xác định chính xác tiến độ thực hiện của dự án và cam kết thực hiện theo đúng tiến độ như đề xuất, tránh gia hạn nhiều lần.
Trước đó, tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến Metro số 1. Theo đó, thời gian hoàn thành thi công vào cuối Quý 4/2023 (thay vì Quý 4/2021 như kế hoạch trước đó), thời gian kết thúc dự án từ 2024 - 2028.
Trong đó, thời gian thông báo khiếm khuyết (bảo hành công trình xây dựng) của các nhà thầu: từ năm 2024 đến hết năm 2025. Còn thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng là từ năm 2024 đến hết năm 2028.
Hiện nay Metro số 1 đang trong giai đoạn đào tạo nhân lực phục vụ vận hành tàu và rà soát nghiệm thu các hạng mục.