Theo Sở Giao thông Vận tải Long An, hiện nay, các đơn vị thi công dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Long An đã cơ bản chủ động được nguồn cát phục vụ san lấp, xây dựng cho dự án, đảm bảo theo tiến độ đề ra.
Do đó, nhu cầu cát cho dự án đoạn qua tỉnh Long An là hơn 725.000m3; trong đó, năm 2024 cần khoảng 450.000m3, năm 2025 cần hơn 182.500m3 và năm 2026 cần hơn 92.500m3.
Đến nay, theo báo cáo từ các đơn vị thi công phần lớn các đơn vị đã chủ động được nguồn cát để phục vụ thi công dự án.
Riêng tại gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc thuộc phân đoạn Km85+200-Km88+766) cần số lượng cát san lấp lớn nhất, các nhà cung cấp đã cam kết cung cấp khoảng 60% khối lượng, đơn vị thi công vẫn đang nổ lực tìm kiếm thêm nguồn cung cấp cát để đảm bảo dự án đạt tiến độ đề ra.
Theo ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn hiện đang thực hiện đạt tiến độ được duyệt, phấn đấu cơ bản hoàn thành thông xe phần cao tốc trong tháng 10/2025 và toàn bộ dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.
Cụ thể, tại dự án thành phần 7 thuộc dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có 3 gói thầu.
Trong số đó, gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc thuộc phân đoạn Km85+200-Km88+766) do Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu, Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tân Hoàng Long trúng thầu với giá trị hợp đồng trên 536 tỷ đồng.
Hiện nay các nhà thầu đã hoàn thiện các thủ tục đầu vào, đang tiến hành đắp cát đường công vụ, đắp cát tuyến chính đến cao độ xử lý đất yếu, thực hiện cọc khoan nhồi... giá trị thực hiện đạt 17%.
Tương tự, tại Gói thầu XL2 xây dựng Cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc, tuyến song hành nhánh trái và đường song hành từ ĐT.830C đến nút giao thuộc phân đoạn Km88+766-Km90+472, do Liên danh Công ty Tân Nam-Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO-Công ty cổ phần Núi Hồng thực hiện đang triển khai 17 mũi thi công cọc khoan nhồi, thi công kết cấu phần dưới và đổ bê tông cống hộp, thi công đắp cát đường đường song hành, đổ bê tông bệ và thân mố trụ phần cầu cạn đường cao tốc và cầu trên tuyến song hành trái... giá trị thực hiện đạt trên 26,26% so với giá trị hợp đồng.
Riêng tại gói thầu XL3, tiến độ đạt cao nhất với giá trị thực hiện đạt hơn 30% so với giá trị hợp đồng. Đây là gói thầu xây dựng Nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472-Km91+568, do Liên danh Công ty Trung Thành-Công ty Tam Sơn-Tổng công ty Thăng Long đảm nhiệm thi công.
Liên quan đến dự án này, ông Lê Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức, Long An, cho biết đến nay, các thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu thái định cư dự án Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đang tiến hành lựa chọn nhà thầu san lấp khu tại định cư.
Địa phương sẽ tập trung thực hiện trong tháng 3, đảm bảo đến tháng 5/2024 có thể bàn giao nền cho người dân. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định cuộc sống.
Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài gần 76km đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.
Dự án được chia thành 8 dự án thành phần. Trong đó, Long An được giao làm chủ đầu tư hai dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 7 thi công xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và án thành phần 8 giải phóng mặt bằng có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng./.