Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cần lên các phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Đồng thời chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng dự án cầu đường Nguyễn Khoái (quận 7, quận 4, quận 1).
Tăng tốc, cam kết hoàn thành đúng tiến độ
Chiều 12-3, dưới cái nóng gay gắt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường và đoàn công tác đã đi thị sát, đốc thúc tiến độ dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cầu đường Nguyễn Khoái. Tại đây, Bí thư đã động viên từng nhà thầu, công nhân và đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm của TP.HCM.
Tại công trường dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông, báo cáo chủ đầu tư và ban đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục, bám sát từng đầu việc và cam kết hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hiện hầm chui HC2 và trạm bơm đã thi công xong phần kết cấu của các đốt hầm hở H1T-H18T, đốt hầm kín K0T, cống hộp, phần kết cấu trạm bơm và đã đúc xong cọc của các đốt hầm kín K1T-K3T. Các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành, thông xe nhánh hầm HC2 vào ngày 31-7-2024.
Hạng mục hầm chui HC1 cũng đã thi công xong hạng mục đường tạm, hoàn thành ép cọc đại trà các đốt hầm hở H10P-H18P; đang triển khai thi công ép cọc đại trà các đốt hầm hở H1P-H9P và hầm kín K1P-K3P. Các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành, thông xe nhánh hầm HC1 và toàn bộ công trình vào ngày 31-12-2024. Hiện tổng khối lượng toàn dự án đạt khoảng 60%, riêng hầm chui HC2 đạt 70%. Các đơn vị thi công đã huy động hơn 110 cán bộ chỉ huy, kỹ sư, công nhân và huy động hơn 30 máy móc, thiết bị, có một số vị trí thi công ba ca để đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM.
Tương tự với dự án cầu đường Nguyễn Khoái, ông Phúc cũng cho biết Ban giao thông đang phối hợp với Sở GTVT để lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án trước ngày 30-6, hoàn tất công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và khởi công dự án trước ngày 31-12.
Ông Phúc đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn tất công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 16-3. Sở GTVT cùng các sở, ngành liên quan hỗ trợ hoàn tất công tác thông qua ranh dự án trước ngày 30-4 và hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trước ngày 20-6 để có thể kịp khởi công vào cuối năm nay.
Đẩy nhanh tiến độ, bám sát từng đầu việc
Tại công trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Bí thư đánh giá dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là một trong những dự án trọng điểm có vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ ùn tắc giao thông ở khu vực phía Nam TP. Vì vậy, các đơn vị cần đặt mục tiêu rõ ràng như đã cam kết, cố gắng hoàn thành hầm chui HC2 vào tháng 7-2024 và toàn bộ dự án vào tháng 12-2024. Ngay từ bây giờ, các đơn vị cần nỗ lực, phối hợp đẩy nhanh công việc, trong đó phải có chỉ tiêu rõ ràng, công việc cụ thể cho từng người. Các đơn vị cũng cần tăng cường ba ca, bốn kíp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.
Mặt khác, quá trình triển khai thi công sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới người dân và khu vực. Vì vậy, các đơn vị cần phối hợp nhịp nhàng, bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ngập nước và lường trước các tình huống có thể xảy ra để kịp thời xử lý.
Tại dự án cầu đường Nguyễn Khoái (khu vực quận 7), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên hỏi thăm tiến độ, chia sẻ những khó khăn dự án đang gặp phải.
"Đây là dự án lớn, trọng điểm và TP.HCM đã có bước chuẩn bị nhiều năm. Vì vậy, các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để công trình sớm được triển khai đúng kế hoạch, đưa vào phục vụ người dân. Hơn hết, công trình cầu đường Nguyễn Khoái rất lớn, đi qua nhiều quận với nhiều tuyến nên quá trình triển khai thi công cần đẩy nhanh, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Chúng ta hình dung rằng con đường này thành công sẽ thay đổi diện mạo đô thị của TP.HCM, người dân đi lại thuận lợi và hơn hết là tạo ra một trục đường mới Bắc - Nam. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung cao độ, rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành dự án. Hiện dự án đã có, tiền cũng đã có, các đơn vị cần nỗ lực và hành động, phối hợp đồng bộ để dự án hoàn thành đúng tiến độ. TP.HCM sẽ kiểm tra người đứng đầu từng dự án trọng điểm trong thời gian tới" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.•
Đảm bảo việc đi lại cho người dân TP
Báo cáo về khó khăn khi triển khai các dự án, ông Lương Minh Phúc cho biết mật độ phương tiện lưu thông qua nút giao rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ban giao thông luôn phối hợp và được sự hỗ trợ kịp thời của Sở GTVT, các bên liên quan trong công tác tổ chức giao thông, phục vụ thi công dự án.
Hiện nay, nhờ các đơn vị nỗ lực điều tiết nên các phương tiện lưu thông qua nút giao dần ổn định. Ban giao thông đang phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, điều phối, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, rút ngắn thời gian chiếm dụng khu vực ngã tư.
(PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã chốt thời gian khởi công 7 dự án giao thông trọng điểm của TP.