Hối hả trên công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được coi là dự án năng lượng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng quốc gia sau năm 2025.
- 10-03-2024Đề xuất thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập
- 10-03-2024Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững
- 10-03-2024Thủ tướng: Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand lên 2 tỷ USD
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (tỉnh Quảng Bình) đang được coi là dự án năng lượng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng quốc gia sau năm 2025.
Đầu tháng 3/2024, tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình ), hàng ngàn công nhân và kỹ sư đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.
Không khí lao động hăng say bao phủ cả không gian. Hàng trăm phương tiện thiết bị đang miệt mài thi công, sẵn sàng hoàn thành dự án vào năm 2026.
Khu vực thi công kết cấu lò hơi Tuabin 1 do Công ty LILAMA đảm nhận, đang chứng kiến sự hối hả của khoảng 2.000 công nhân, trong đó có 200 kỹ sư và 1.800 công nhân, cùng hàng trăm máy móc phương tiện kỹ thuật lớn nhỏ. Mục tiêu là hoàn thành lắp đặt kết cấu lò hơi Tuabin 1 vào tháng 8/2024.
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp, Trưởng Ban an toàn Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, cho biết hiện dự án đang tập trung nhiều nhân lực và thiết bị thi công. Hiện có khoảng 1.000 công nhân cùng hàng trăm cán bộ kỹ sư đang chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án.
Anh Mai Đức Toàn, phụ trách Giám sát thi công tại Tuabin1 cho biết: " Ở đây ngoài đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư đưa ra, chúng tôi luôn đặt khâu an toàn là trên hết. Vì thế tất cả các khâu thi công đều được quây cảnh báo xung quanh khu vực làm việc. Cùng với đó là có người cảnh giới để phát loa cảnh báo những người không phận sự đi vào khu vực thi công ".
Theo báo cáo của Ban điều hành dự án, đến thời điểm này tiến độ thi công nhà máy đạt 52% khối lượng. Mục tiêu trong năm 2024, sẽ phấn đấu hoàn thành lắp đặt kết cấu thép nhà Tuabin 1 tại khu vực nhà máy chính vào tháng 8 và hoàn thành lắp đặt ống dẫn khói trong tháng 12.
Với hệ thống làm mát, dự án đang tập trung máy móc trang thiết bị để thi công, phấn đấu đến tháng 7/2024 sẽ hoàn thành kết cấu bê tông trạm bơm nước. Phấn đấu đến hết năm 2024, hoàn thành lắp đặt 80% chiều dài tuyến ống nước làm mát.
Cùng với đó, hệ thống cung cấp nước ngọt và hệ thống xử lý nước sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị trong năm nay. Riêng kho than, phấn đấu lắp dựng 50% khối lượng kết cấu mái; bãi thải xỉ hoàn thành công tác đào đắp 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành để phát điện tổ máy 1 tháng 5/2026 và tổ máy 2 phát điện tháng 10/2026.
Tuy nhiên, hiện dự án đang gặp một số khó khăn cần được UBND tỉnh Quảng Bình sớm có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công đạt tiến độ trong thời gian tới.
Với tầm quan trọng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo sự đột phá mạnh mẽ về năng lượng để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Bình quyết tâm cao nhất để dự án về đích đúng tiến độ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách bền vững cho địa phương trong thời gian tới.
Ngày 15/5/2023, Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, trong đó đã cập nhật quy mô công suất của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng (LNG).Theo Ban Quản lý Dự án Điện 2, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã điều chỉnh công suất từ 1200MW lên 1403MW. Đồng thời, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 đã chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí hóa lỏng. Những thay đổi này đòi hỏi EVNPMB2 phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, bao gồm việc cập nhật quy mô công suất vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.Việc chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 từ than sang khí (LNG) với gam công suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng các hạng mục dùng chung của Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 là cần thiết, nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và tận dụng tối đa tiềm năng của địa điểm về diện tích đất, vận chuyển nhiên liệu, cung cấp nước, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến việc xây dựng dự án.Hiện nay, EVNPMB2 đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện và dự kiến trình EVN trước ngày 23/6/2023 và trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương trong tháng 7/2023. |
Công Thương