전문분야 텍스트
### 제목: 북부청사 광장, 올 11월 새로운 모습으로 도민 맞는다

### 본문:
'경기도청 북부청사 광장'이 올 11월경 새로운 모습으로 경기북부 도민들을 맞이할 전망이다.

경기도는 6일 저녁 경기도청 북부청사 별관 503호에서 <NAME> 도 행정 2부 지사와 <NAME> 공동위원장 주재로 '제6차 경기도청 북부청사 광장 조성 시민위원회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 위원회는 39명의 시민위원들이 참석한 가운데 사업 진행 상황과 공기연장, 향후 운영계획 및 명칭(네이밍) 선정 등에 대해 설명하고, 자유로운 질의응답을 통한 논의가 진행됐다.

이날 위원회에서 발표된 내용에 따르면, '경기도청 북부청사 광장 조성 사업'은 지난해 11월부터 착공에 들어가 현재 76.88%의 공정률을 보이고 있다(2018년 7월 말 기준).

당초에는 올 7월 말 준공이 목표였으나, 폭염·한파·우천 등 기상여건에 따른 공정 지연 (41일), 변경된 우회 도로 교통통제 방식 적용(29일), 우회 도로 계단 추가 구성(27일), 기타(9일) 등의 요인들로 총 106일을 연장하게 됐다.
특히 올 6월부터 시작된 기록적인 폭염으로 인해 공사에 참여하는 근로자들의 응급사고가 우려되는 만큼, 안전 관리와 품질 향상을 위해서도 공기연장이 부득이하다는 것이 도의 판단이다.

이에 따라 향후 기상상황 등을 유연하게 고려, 올 11월 중순까지 모든 공정을 완료한다는 계획이다.

위원회는 이날 광장 운영계획과 명칭 선정에 대한 논의도 나눴다.

먼저 광장 운영계획에 대해 '도민과 함께 새로운 경기를 만드는 열린 광장'이란 비전 아래, DMZ ·평화 등 북부 특성 반영한 축제 기획, 지역 예술가의 활동 환경 제공, 주제별·계절별 도민 주도 문화 프로그램 운영 등이 제안됐다.

광장 명칭은 공모전 및 용역, 선호도 조사를 고려해 '평화광장'이 제일 적합한 이름으로 도출됐다. '평화광장'은 경기도가 대한민국 평화의 중심 출발점이자, 평화를<NAME>는 상징성을 담아 제안된 이름이다.

시민위원들은 이날 우회 도로 시행에 따른 기존의 속도 체감에 대한 불편사항과 신호체계 정립의 필요성을 제시하고, 광장 명칭을 '평화광장'으로 하는 것에 대해 타 광장 이름과 중복되지 않는지 면밀한 검토를 주문했다.

이에 경기도는 우회 도로 30km 속도제한은 차량 속도와 교통량을 줄여 보행자 및 자전거 이용자가 안전하고 편리한 '교통 정온화(traffic calming) 도시계획 기법'을 적용해 설계했다고 답했으며, 명칭에 대해서는 도민 공모전 및 용역을 수행해 다각적으로 검토한 결과이나 조금 더 신중을 기해 결정하겠다고 답했다.

<NAME> 부지사는 이날 인사말을 통해 "경기도청 북부청사 광장은 도민과 함께 나누고 소통하는 열린 광장이자 문화·역사적으로 북부 발전을 이끌 상징적 초석이 될 것"이라며 "도민을 위한 개방공간인 만큼, 적정 공기연장으로 안전 관리와 품질 향상에 최선을 다할 것"이라고 말했다.<|endoftext|>