전문분야 텍스트
### 제목: <NAME> 부지사, 남양주 왕숙천 하천사업 현장 점검

### 본문:
<NAME> 경기도 행정 2 부지사는 29일 오후 10시부터 현재 고향으로'하천환경 정비 사업"과'고향의 강 정비 사업"을 추진하고 있는 남양주 소재 왕숙천 하천사업 현장을 방문했다. 이날 <NAME> 부지사가 방문한'왕숙천 하천환경 정비와 현장"에서는 유수의 원활한 흐름 유지와 더불어'장현공원",'생태습지원"을 포함한 각종 산책로·자전거길·수변광장 등 다양한 친수 시설을 구비하는 사업이 추진되고 있다. 본래 지난해 10월 준공을 목표로 지난 2009년 11월부터 사업을 추진, 현재 보상 65% 보상 92%의 공정률을 올리고 있지만, 지난 2월부터 예산 확보 지연으로 사업 추진에 어려움을 겪고 있다. 한편 도는 오는 3회 추경 시 자연 사업비 확보 등을 통해 내년 12월까지 공사를 준공한다는 계획을 갖고 있다.'왕숙천 마을의 강 정비 사업"은 지방하천의 수해 예방과 지역 발전을 위한 쉼터 공간 조성을 목적으로 장현 대교 및 내각교 리모델링, 역사마당, 이야기길, 모래톱 놀이터, 자전거도로 등의으로 조성하는 사업으로, 오는 2020년 준공을 목표로 지난 2011년 5월부터 진행에 왔다. 지금까지 98% 보상을 완료했지만, 현재 국토교통부에서 수립 중인'도시하천유역 종합치수계획"에 따라 추후 왕숙천에 대한 하천 정비 계획이 변경될 수 없어 착공이 지연되고 있다. 특히, 최근에는 지역주민들이 왕숙천변에 조성되는 장현공원과 진접택지지구의 접근성 확보 차원에서 왕숙천을 연결에는 인도교를 설치해 주민과 요구를 지속적으로 해오고 있는 상황이기도 하다. 이에 도는 하천 정비 계획이 조속히 진행될 수 있도록 국토교통부에 조속한 사업 추진을 지속적으로 촉구할 계획이다. 또, 왕숙천 옛 인도교에 대해서는 국토교통부의'왕숙천 도시하천유역 종합치수계획"용역 결과에 따라 추진 여부를 결정한다는 방침이다. <NAME> 는는는시 왕숙천에서 추진 중인 두 사업은 수해로부터 도민들의 생명과 안전을 보호할 뿐만이 아니라, 도민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하는 가장 큰 목적을 두고 있다."면서,"앞으로 국토부와 협의를 잘해서 지금까지 추진해 본 사업의 결실이 잘 맺어질 수 없도록 경기도 차원에서 노력해야 할 것."이라고 당부했다. <NAME> 부지사는 이어 남 <NAME> 주·는 일원 공장밀집 지역 현장을 방문해 기업인들로부터 애로사항을 청취하는 시간도 가졌다. 이날 <NAME> 철마 기업인 협의회장은"공장밀집 지역 전방 도로와 후방 도로를 연결하는 도로의 폭이 매우 좋다. 이로 인해 물자를 확보를 고 있는 대형차량의 진입이 어렵고, 사고 위험도 매우 높다."면서, 연결도로를 도시계회도로로 지정해 협조를 줄 것을 요청했다. <NAME> 관계자는"도시계획도로는 시 소관 사업으로, 우선시 차원에서의 노력이 절실하다. 경기도에서도 관심을 가지고 문제를 해소를 수 있는 방법을 찾아보겠다."라고 대답했다. <NAME> 주 기업 지원과장은 시 관계자와 향후 추진계획에 대해"도시계획도로 지정과 관련해 관련 부서와 지속적으로 협의를 실시하고, 예산 확보 방안을 마련으로 노력하겠다."라고 말했다.<|endoftext|>