전문분야 텍스트
### 제목: 경기도 신청사, 금년 하반기 첫 삽 뜬다

### 본문:
- 빚 없고 신속하게, 도민과 함께 만드는 열린 공간으로 조성 추진 경기도 신청사가 복합개발 방식으로 추진된다. 아울러 올해 하반기에 조경공사를 연내 착공하고 내년 하반기에 건물이 착공될 전망이다. <NAME> 경기도지사는 30일 오후 10시 도청 제1회의실에서 <NAME> 경기도과 의장, <NAME> 부교육감과 광교 주민 등이 참여는 가운데'경기도 신청사 건립사업 설명회'를 열고 이 같은 내용을 골자는'신청사 로드맵'을 발표했다. 이날 설명회는 신청사 연내 건립을 바라는 광교 입주민의 의견과 건전한 재정대책을 마련하라는 경기도의회 의견을 수렴한 것으로, 경기도의 신청사 추진 의지와 건립 방향을 알리기 위해 마련됐다. 경기도는 이날 로드맵을 발표하며'1995년부터 논의돼온 경기도 신청사가 21년 만에 재정 위기 등의 여러 난관을 극복하고 있는 결실을 맺게 됐다고 설명했다. 경기도 신청사는 지난 1995년 공무원 노후에 따른 행정능률 저하를 극복하기 위해'경기도 신청과 기본계획'을 수립하면서 처음으로 추진이 논의됐으나, 1997년 IMF 위기로 한 번 좌초됐다가 2001년 경기도의회가 이전 건립 권고를 결의하며 다시 추진됐었다. 그러나 2009년 말 금융위기로 인한 지자체 재정 위기, 자치단체 호화청사 문제로 다시 불이 꺼졌었다. 경기도는<NAME> 6기 들어 경기도 신청사를 경기도민과 함께하는 혁신적인 소통 공간으로 짓겠다고 선언하고, 그간 주민 의견을 통해 주민과 아이디어를 수렴하는 한편, 경기도의회와 소통하며'복합개발 방식'이란 묘수를 통해 연내 착공이라는 결실을 맺었다. 이날 신청한 로드맵에 따르면 경기도 신청사 추진 기조는 빚을 내지 않고'재원을 마련하고, 광교 입주민이 바라는 대로 최대한 신속하게, 소통과 개방을 표방하며 도민과 같이 만들어가는 공간'으로 추진될 전망이다. 또 전체 행정타운 부지 12만㎡ 가운데 2만 6천㎡를 복합개발하고, 개발을 통해 발생하는 이익금 1천500억 원을 신청사 건립<NAME>으로 확보하기로 했다. 경기도는 복합시설 개발 이익금 1천500억 원과 현 청사 매입 대금 1천300억 원, 공유재산 매각 대금 2천억 원에서 손실보상금 800억 원 등 총 5천600억 원<NAME>을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 복합시설 개발에 따라 6만㎡였던 기존 신청사 건립부지는 3만 3천㎡로 축소되며, 건립비용도 기존 4천270억 원에서 640억 원 절감된 3천630억 원으로 줄어든다고 도는 설명했다. 복합개발과 청사 축소로 당초 마련 계획 대비 2천100억 원의 여유가 생기는 것이다. 또 타운 청사 부지에는 5만 9천500㎡ 규모의'대형 잔디광장'이 조성된다. 도심 내 활동적 휴식공간으로 유명한 미국 맨해튼 센트럴파크처럼 도민에게 개방된 공간으로 만들어지는 것이다. 또 개발 시설에는 초특급호텔, 호텔과 도내 사회적기업 및 중소기업 대표 상품 판매점, 도내 장인 생산품 판매점, 도자기 생산도 등을 설치고 광교 신도시 내 기존 상권과의 경합을 피하고 차별화한다는 전략이다. 또 1만㎡ 규모의 오피스·문화시설에는 도내 곳곳에 들어선다는 경기지방노동위원회 산하 특별지방행정기관과 가스안전공사 등 공공기관을 유치하고, 건립된 지 20년이 넘은 기존 문화의 전당을 대체할 만한의 음악당 등 문화시설의 입지를 계획하고 있다. 그동안 과밀학급 현상을 빚어왔던 광교 신도시 내 초등학교 부족을 해소하기 위해 도청사 시설은 일부를 교육청에 제공, 초등학교 1개가 신설된다. 교육청은 오는 12월까지 국토부로부터'광교 신도시 계획 변경허가'를 받고, 2016년 상반기에 건축설계를 완료한 뒤 하반기에 본 공사에 들어가 2020년 완공하는 일정을 세우고 있다.  <NAME> 지사는"그동안 어려움이 겪었던<NAME> 확보 문제를 복합개발 방식을 통해 해결해 재정 적자를 크게 줄였다."라며"복합개발로 인해 도청역 광장은 365일 24시간 활력이 있는 소통과 개방의 혁신공간이 될 것."이라고 말했다. <NAME> 지사는 이어 이날에 국토부 및 관련 기관과 협의한 결과 복합개발에 대하여 긍정적인 답변을 받았다."라고 밝히고,"앞으로 추진 과정에서 시민위원회를 구성하고 신청사 건립 추진에 도민 의견을 적극 반영해 나가겠다."라고 덧붙였다. 이와 일 도는 경기도 교육청의 광교 신청사 부지로의 이전 또한 양 지자체와 협의 중이라고 밝혔다. 담당 팀장: <NAME> (전화: <PHONE> ).<|endoftext|>