전문분야 텍스트
### 제목: 펌프장 증설공사 조기추진을 통한 재해대비태세 강화

### 본문:
-동두천시, 중앙 2 빗물펌프장 시험가동 완료 -
동두천시는 최근 빈번히 발생하는<NAME> 집중호우 대비의 일환으로 2013년 착공에 들어간 중앙 2 빗물펌프장의 시험가동을 지난 8월 9일 실시하였다.
2011년 대규모 침수피해를 입은 동두천시는 시가지 저지대 3개 지구에 대해 2012년 4월 2일 자연재해위험지구로 지정하고, 2013년 중앙지구 내 중앙 2 빗물펌프장 증설사업비 88억 원을 확보하였으며, 올해 3월 공사부지에 대한 보상협의를 완료함으로써 4월 초 증설공사를 조기에 착수하였다.또한, 발주처(동두천시)·시공사·감리단을 소집, 주단위 공정회의를 실시하여 공사 추진사항을 정기적으로 점검하고 각종 민원 등 현장에서 발생하는 문제를 신속히 해결하였으며, 제작기간이 장기간 소요되는 기자재의 조기발주, 휴일 및 야간공사 병행 등 공사의 조기추진을 위한 특단의 대책을 도입한 바, 40일 이상의 긴 장마에도 불구하고 약 4개월간의 짧은 기간 내에 증설펌프장을 긴급가동 조치할 수 있게 되었다.시 관계자는 앞으로 중앙 2 증설펌프장과 기존펌프장을 병행 가동하여 올여름 태풍과 집중호우가 동반될 경우 저지대 지역의 침수피해를 예방하고 시민의 생명과 재산보호에 최선을 다할 것이며, 부대공사 등 잔여공정 추진에도 박차를 가하여 올해 11월 말 공사를 완공할 계획이라고 말했다.<|endoftext|>