전문분야 텍스트
### 제목: 남 지사,“반도체 산업은 타이밍이 중요, 삼성고덕 적극 지원”독려

### 본문:
한국도로공사 등 관련 기관들은 임시 공급을 통해서라도 삼성 고덕산단의 2017년 상반기 가동을 위해 도로와 용수, 전기, 가스 등 차질 없는 기반 시설 지원을 하겠다고 밝혔다. 21일 오후 2시 30분 경기도 서울사무소에서 삼성 고덕산단 추진 상황 점검회의를 연 도지사는 반도체 산업은 타이밍이 제일 중요하다. 도는 물론 국가 경제에 미치는 영향이 크므로 적극적으로 처리해 주시기를 바란다.며 도에서도 행정 지원을 아끼지 않겠다. 고 강조했다. 이날 회의에는 <NAME> 평택시장과 <NAME> 경기도시공사 사장, <NAME> LH 평택사업본부장, <NAME> 한국도로공사 도로처장, <NAME> 한국수자원공사 수도권 수도 건설단장, <NAME> 한국전력공사 경인건설처장 등이 참석했다. 이번 점검회의는 오는 2017년 상반기 공장 가동을 목표로 진행 중인 삼성고덕산단의 추진 상황을 점검하고 산단 지원 추진 상황을 직접 챙기겠다는 의지를 밝힌 것이라고 도는 설명했다. 회의 참석자들 역시 2016년 말까지 공장 가동에 필요한 기반 시설을 본 공사에 앞서 우선 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 첫째, 한국도로공사는 삼성 고덕산 단과 국도 45호선을 연결하는 진입로 500m 구간을 우선 착공, 2017년 6월 개통하기로 했다. 평택과 국도 1호선과 연결되어 있는 국도 45호선은 당분간 물류와 진입 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다. 도로공사는 공사차량의 현장 진입을 원활하게 하기 위해 임시 차로를 만들 계획이다. 이 밖에도 도로공사는 평택~음성 고속도로와 고덕 산단을 잇는 고덕 IC 설치를 올해 말 설계 완료를 하고 최대한 신속하게 추진하기로 했으며, 산업단지와 국도 38호선을 연결하는 8.2km 구간 광역도로 신설도 2017년 12월까지 마무리하겠다고 밝혔다. 두 번째로, 1번 국도에 설치된 기존 생활용수 관로와 연결해 일일 2만 2천 톤의 공업용수를 공급할 수 있도록 임시 공급을 하기로 했다. 한국수자원공사는 오는 9월 공사를 시작해 내년 7월 준공할 계획이다. 현재 총사업비 규모를 놓고 수자원공사와 기재부가 협의 중인데 2019년 1월 일 용수 공급을 목표로 하고 있다. 세 번째로, 산단 인근에 설치된 154kV 규모의 오성~송탄 송전선로에서 분리를 통해 전력을 공급한다. 한전은 송전선로에서 산단까지 약 2km 구간에 철탑 8기를 설치해 250MW 규모의 전기를 우선 공급하기로 했다. 현재 토지보상이 진행 중으로 내년 1월 착공하고 10월부터 전기 공급을 시작하게 된다. 네 번째로, 가스 공급사인 에어프로덕츠코리아사가 현재 장당 산단 내에 부지를 조성하고 있다. 도와 평택산업단지 공단은 적극적인 행정 지원을 통해 이들의 입주계약과 건축 허가를 9월 말까지 완료하고 내년 10월까지 가스 공급에 차질이 없도록 할 계획이다. 한편, 삼성전자는 지난 5월 삼성 고덕 산단 착공식을 갖고 2017년 상반기 공장을 가동하겠다고 밝힌 바 있다. 삼성전자는 1단계 반도체 생산라인에 15조 6천억 원을 투자할 것으로 알려졌다.<|endoftext|>