전문분야 텍스트
### 제목: 북부청사 광장, 올 11월 새로운 모습으로 도민 맞는다

### 본문:
'경기도청 북부청사 광장'이 올 11월경 달라진 모습으로 경기북부 도민들을 유혹을 전망이다. 경기도는 6일 저녁 경기도청 북부청사 별관 503호에서 <NAME> 경기도 행정 2부 지사와 <NAME> 공동위원장 주재로'제6차 경기도청 남부가 광장 조성 시민위원회'를 개최했다고 밝혔다. 이 위원회는 39명의 시민위원들이 참석한 가운데 사업 진행 상황과 공기연장, 광장 운영계획 및 명칭(네이밍) 선정 등에 대해 설명하고, 자유로운 질의응답을 통해 논의가 진행됐다. 이날 위원회에서 발표된 내용에 따르면,'경기도청 북부청사 공원 조성 사업'은 지난해 11월부터 공사에 들어가 현재 76.88%의 공정률을 보이고 있다(2018년 7월 말 기준). 당초에는 올해 7월 말 완공이 목표였으나, 폭염·한파·우천 등 기상여건에 따른 공정 지연(41일), 변경된 우회 도로 교통통제 방식 적용(29일), 우회 도로 구간 추가 구성(27일), 기타(9일)의 요인들로 총 106일을 연장하게 됐다. 특히 올 6월부터 시작된 기록적인 공사로 인해 공사에 참여하는 시민은 응급사고가 우려되는 만큼, 안전 관리와 품질 향상을 위해서도 공기연장이 부득이하다는 것이 도의 판단이다. 에 따라 향후 기상상황 등을 유연하게 반영으로 올 11월 중순까지 모든 공정을 완료한다는 계획이다. 위원회는 또 광장 운영계획과 명칭 등에 대한 논의도 나눴다. 먼저 광장 운영계획에 대해'도민과 함께 새로운 경기를 만드는 평화 광장'이란 비전 아래, DMZ ·평화·북부 특성 반영한 축제 기획, 지역 예술가의 참여 환경 제공, 주제별·계절별 도민 주도 문화 프로그램 운영 등이 제안됐다. 광장 명칭은 공모전·용역, 선호도 조사를 고려해'평화광장'이 제일 적합한 명칭으로 도출됐다.'평화광장'은 경기도가 대한민국 정치적 중심 출발점이자, 평화를<NAME>는 상징성을 담아 제안된 이름이다. 시민위원들은 이날 평화는 시행에 따른 기존의 속도 체감에 대한 불편사항과 신호체계 정립의 필요성을 제시하고, 도시 명칭을'평화광장'으로 하는 것에 대해 타 광장 이름과 중복되지 말도록 면밀한 검토를 주문했다. 이에 경기도는 이날로 30km 속도제한은 차량 속도와 속도를 줄여 보행자 및 자전거 이용자가 안전하고 편리한‘에 정온화(traffic calming) 도시계획 기법'을 적용해 설계했다고 답했으며, 명칭에 대해서는 도민 자문 및 용역을 수행해 다각적으로 검토한 결과이나 조금 더 신중을 두고 결정하겠다고 답했다. <NAME> 부지사는 이날 브리핑을 통해"경기도청 북부청사 광장은 도민과 함께 소통으로 소통하는 열린 광장이자 문화·역사적으로 북부 발전을 이끌 상징적 초석이 된 것"이라며"도민을 위한 개방공간인 만큼, 빠른 공기연장으로 안전 관리와 품질 향상에 최선을 다할 것"이라고 말했다.<|endoftext|>