전문분야 텍스트
### 제목: 경기도, 부영아파트 특별점검 완료 … 시정·행정제재 등 추진

### 본문:
경기도가 부실시공으로 논란이 된 ㈜부영주택이 도내에 건설 중인 10개 아파트 아파트에 대한 특별점검을 완료하고 후속 조치에 나섰다. 점검 결과 아파트 외벽 등 구조체 균열과 지하주차장 누수, 콘크리트 피복상태 불량 및 콘크리트 재료분리 현상 등이 확인됐으며, 일부 시공사는 이를 제대로 관리하지 않고 있어 보강이 필요한 실정이다. 또, 경기도과 ㈜부영주택의 공정 계획표를 볼 경우 이들 10개 단지의 평균 공사기간은 약 24개월로 경기도 전체 아파트 평균 공사 기간인 30개월보다 6개월이 짧은 것으로 나타났다. A 단지에서는 아파트 부지를 다른 단지 사토장으로 활용해 실제 5개월 이상 공사 착수를 제대로 못한 현장이 있는가 하면, 8월 말 현재 공정 계획표보다 2 ~ 4개 정도 골조 공사 공정이 지연되고 있는 현장도 있었다. 한편, <NAME> 도지사는 지난 8일 제2 호수 공원 내 부영아파트 6개 단지 입주 예정자의 면담 요청에 의해 개최한 간담회에서"짧은 공기에 따른 부실시공이 우려되니 공기연장이 필요하다"라는 입주 예정자들의 공통된 요구를 바탕으로"부영은 문제를 인정하고 최고 책임자의 공식 사과, 공기연장, 품질 개선 등 확실한 재발방지책을 반드시 제시해야 한다"라고 강조한 바 있다. 경기도는 점검 결과 이행 조치계획이 확정되면 9월 말까지 해당 시공사가 최종 점검 결과를 시공사에 전달도 신속하게 조치할 수 있도록 하고, 이행이 완료될 때까지 관리하기로 했다. 경기도에 중대한 결함이 있는 지적사항은 반드시 시에서 건설 기술진흥법에 의한 부실 벌점 부과 등 엄중 제재 조치를 취하도록 한다는 계획이다. 경기도는 지난 8월 25일부터 9월 1일까지 6일 동안 화성시, 하남시와 함께 ㈜부영주택이 도내에 건설 중 10개 아파트 단지에 대해 특별점검을 실시했으며, 이번 점검에는 경기도 기동안전점검단, 품질검수위원, 현장 전문가, 담당 공무원 등 연인원 74명이 참가했다.<|endoftext|>