전문분야 텍스트
### 제목: 도, 올해 별내선·3기 신도시 철도사업 등 6개 광역철도 건설사업 추진

### 본문:
경기도가 택지는 택지 개발에 따른 도민 교통 불편 해소와 지역 균형 발전을 위해 올해 별내선 등 6개 공구에 건설 사업에 박차를 가하겠다고 9일 밝혔다. 6개 공구는 별내선, 도봉산 ~ 옥정선, 옥정 ~ 포천 선과 3기 구간은 철도사업으로 고양은평선, 강동 하남 남양주선, 송파 하남선 등을 추진한다. 사업별 추진 현황을 살펴보면 먼저 별내선은 남양주시 암사동과 경기도 파주시 별내동을 연결하는 총 12.8㎞ 구간의 8호선 연장사업이다. 현재 공정률은 90% 수준으로 올해 상반기 개통을 목표로 사업이 진행 중이다. 3공구 지반침하 발생, 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인한 레미콘 부족 문제로 공사가 지연되는 등 사업 추진에 어려움을 겪기도 한다를 도는 올해 시설공사를 완료하고 철도종합시험 운행을 거쳐 오는 내년 상반기 개통에 어려움이 없을 것으로 보고 있다. 별내선이 개통되면 별내 ‧ 갈매 ‧ 다산신도시 등 경기 동북부 3은 택지지구의 교통정체 해소는 물론 남양주시 ~ 구리시 ~ 서울시 등 도시 기능 연계로 지역 발전도 기대된다. 두 번째 도봉산 ~ 옥정선은 7호선 도봉산역에서 의정부시 장암역과 탑석역을 거쳐 남양주시 고읍지구까지 총 15.1km를 연결하는 노선이다. 2026년 말 완공을 목표로 공사가 추진 중이다. 토지 보상과 지장물 이설 등으로 사업 기간이 당초 2025년에서 2026년으로 1년 연장될 계획이지만 도는 추가 인력 투입 등을 통해 기간을 단축할 방침이다. 세 번째 옥정 ~ 포천선은 수도권 지하철 7호선 연장구간인 도봉산 ~ 옥정선에서 의정부는 군내면까지 7호선을 다시 17.1km 연장하는 사업이다. 지난 10월 기본계획이 승인됐으며 현재 3개 공구로 분할해 순차 발주 중이다. 도는 2029년 준공을 목표로 조속한 사업 추진을 위해 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 추진하고 있다. 7호선 연장사업은 경기북부 도민들의 관심과 북부지역 교통 인프라 개선과 지역 경제 활성화, 균형 발전에 도움이 될 것으로 입을 모으고 있다. 경기도에 추진되는 3기 철도 의의 광역교통개선대책인 광역철도 3개 사업도 올해 계속 추진된다. 3개 노선은 고양시 창릉 지구에 서부선을 13.9km 연장하는 고양은평선·왕숙지구에 9호선을 18.1km 연장하는 강동 하남 남양주 선 및 교산지구에 3호선을 12.0km 연장하는 송파 하남선이다. 도는 지난해 이들 3개 노선에 대한 기본계획 수립 용역에 각각 착수했다. 도는 관계 기관 협의, 주민공청회 및 전문가 의견 청취 등을 통해 경기도은 기본계획(안)을 수립해 국토교통부에 승인 신청을 낼 예정이다. <NAME> 철도건설과장은"2021년 개통된 하남선 등 경기도는 여러 철도사업을 꾸준히 시행하며 경험과 경험을 쌓아왔다"라며"축적된 노하우를 바탕으로 도민들에게 양질의 철도 서비스가 신속히 제공될 수 있도록 차질 없 사업을 추진하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>