전문분야 텍스트
### 제목: 연천군, 수해복구사업 추진대책회의 개최

### 본문:
연천군, 수해복구 사업 추진대책 회의를 개최하여 추진 상황 등 점검할 예정... 우기 전 수해복구 사업 조기 완료 추진 -
연천군은 2월 29일 군청 상황실에서 <NAME> 부군수 주재로 수해복구 관련 부서장 7명이 참석한 가운데 2011년 수해복구 사업 추진대책 회의 개최했다.
2일 군에 따르면 "지난해 7월 말 집중호우로 인해 294건의 공공시설물 피해 발생에 대한 복구 사업 추진 상황 보고와 추진계획 등을 논의하기 위해 마련했다"라고 밝혔다. 이날 회의에서 군은 공공시설은 5월 우기 이전 완공을 원칙으로 하고, 절대 공사기간이 필요한 대규모 사업은 병행 추진이 가능한 공정 및 구간에 대해 동시 시공 등을 통해 복구 사업을 조기에 끝내기로 했다. 또한, 협의보상과 토지수용을 동시에 진행하여 기간 내에 협의되지 않는 토지가 없도록 추진할 방침이다. 올해 2월 말 현재까지 수해복구 사업 101건을 완료하였고, 나머지 시설은 우기 전인 5월 말까지 마무리하는 것을 목표로 추진하고 있다"라며, 군 관계자는 "수해복구 사업의 조기 마무리와 복구 사업장 관리에 최선을 다하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>