전문분야 텍스트
### 제목: 경기도, 공사기간 지연된 공동주택 현장 자문 실시. 품질·안전 확보한다

### 본문:
경기도가 시범적으로 시행하는 사업은 공사기간이 지연된 공동주택 현장에 자문단을 파견하는 것이다. 공사기간을 맞추기 위해 부실시공을 강행하면서 발생할 수 있는 품질·안전 문제를 예방하기 위해서다. 경기도는 올해 상반기까지 준공 6개월 전 공기 지연율(공정 표상 계획 대비 실제 공정률)이 5% 이상인 현장 중 수요 조사를 거쳐 5개 단지에 자문단을 파견하고, 그 결과에 따라 하반기부터 자문 규모를 확대할 계획이라고 23일 밝혔다. 자문은 주택 건설 분야 민간 전문가로 구성된 경기도 공동주택 품질점검단이 현장별 감리자가 작성한 공기 만회 대책을 사전 검토하고, 사업 주체와 시공사 등 건설 관계자 임원을 참석시켜 현장 자문 회의를 통해 실효성 있는 공기 만회 대책을 도출하는 방식으로 진행된다. 주요 자문 사항으로는 해당 현장의 품질 및 안전 관리 지장 여부 공정 순서 및 시공 방법 보완 등을 통해 공기 단축 방안 제시 적정 공기 산정 및 입주 예정일 조정 권고 등이 있다. 자문 결과는 사업 계획 승인권자인 시장. 군수에게 통보되며, 시장. 군수는 자문 결과를 토대로 주택법에 따른 감리자 실태 점검을 매월 실시하는 등 준공 시까지 공사 기간 등을 중점적으로 관리할 계획이다. 경기도 공동주택과장은 "최근 국제정세 등으로 원자재 수급이 불안정하고, 국내 건설경기가 침체해 공사 기간이 지연되는 현장이 늘고 있다"라며 "준공일을 맞추기 위해 무리한 공사를 추진하거나 공사 기간을 연장하는 것 모두 문제가 발생할 수 있어서 민․관 합동 자문을 통해 공사 기간 단축 방안을 모색하고, 품질관리 및 안전 확보에 앞장서겠다"라고 말했다. 한편 경기도는 2007년 전국 최초로 공동주택 품질 향상 및 입주 후 분쟁 예방을 위해 일부 전문성이 부족한 입주자를 대신해 건축. 조경. 기계. 전기. 소방 등 민간 전문가가 주택 건설 현장을 직접 확인·점검하는 '공동주택 품질점검 제도'를 도입했다. 점감단은 지난 16년간 연평균 147회 이상 공동주택의 품질을 점검했다.<|endoftext|>