전문분야 텍스트
### 제목: 도, 공공건설현장감사로 6개 사업장서 예산 11억 5백만원 절감

### 본문:
경기도 감사관실은 지난해 5월 14일부터 6월 29일까지 20%~ 60% 의는 공정률을 보이고 있는 7개 기관의 9개 대형공사장에 대한 감사를 실시한 뒤 6개 사업장에서 예산낭비 사례를 적발, 11억 5백만 원의 사업비를 절감했다고 6일 밝혔다. 도는 이가 설계와 다르게 시공한 2개 공사장과 설계의 오류나 수량이 과다 계상된 7개 사례를 적발해 개선 조치했다. 이 감사는 설계 내용대로 공사를 진행하고 있는지, 공사 과정에서 발생은 사항을 설계에 반영했는지, 부실공사 요인은 없는지를 중점 조사하기 위해 실시됐으며 민간 전문감사관 8명과 전문가 8명 등 총 16명의 감사요원이 참여했다. 주요 사례를 보면 도는 먼저 A 시에서 시행 중인 도로 건설을 위해 중복 사업비 반영 사례를 발견하고 예산 3억 2천7백만 원을 감액했다. 이곳은 설계 당시에는 시행사 측이 공사장 옆 옹벽을 설치하기로 돼 있었지만, 준공 이후 건축주가 건물 설치를 위해 옹벽을 설치하면서 해당 건물이 필요 없게 됐다. 도는 또 해당 도로의 중앙분리대와 길어깨 등은 규정에 맞지 않아 교통사고의 우려가 있다며 시정 조치했다. B 시에서 시공 중인 도로 확포장공사 현장에서는 순환골재와 순환 아스팔트를 의무 사용하도록 했고 당초 설계보다 줄어든 현장사무소 건물의 임대료를 감액하도록 해 2억 9천1백만 원의 사업비를 절감했다. 경기도 C 공공기관의 조경공사 현장에서는 하천과 철도 구역 사이 완충녹지 구간에 사람의 출입을 막기 위해 나무를 심도록 돼있는 도로 설계를 현실적으로 사람이 접근할 수 있는 장소가 없다는 이유로 변경하도록 했다. 공사가 과다하게 물가 변동 조정률을 산정한 것도 지적해 예산 7천8백만 원을 절감했다. 같은 C 공공기관에서 실시 한 D 부지조성 공사 현장에서는 수로 설치에 필요한 PC 암거를 시공하면서 규격과 다르게 잡석 기초의 부설 폭을 줄이고, 규격보다 큰 돌을 설치는 것이 발견돼 이를 시정하도록 했다. 경기도도 잡석 부설량을 줄여 3억 5천8백만 원의 예산을 감액했다. <NAME> 경기도 관계자는"설계된 대로 시공하고, 공사 과정에서 변경된 사항을 즉시 예산에 반영해야 하는데도 상당수 공사현장에서 이를 어기고 있었다"면서"지속적인 현장 점검으로 부실시공 예방과 함께 비용을 절감할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>