전문분야 텍스트
### 제목: 도, 겨울철 대비해 경기융합타운 안전 관리 위한 현장자문 실시

### 본문:
경기도 건설 본부가 11월 25일과 29일 경기 융합 타운 건설 현장에 대한 안전사고 대비 및 관리를 위해 분야별 민간 전문가 현장자문을 실시한다. 이번 용역은 겨울철에 발생할 수 있는 안전사고를 대비한 방안은 폭설 ․ 강풍 등으로 인한 가설 구조물 붕괴, 동결 ․ 팽창에 의한 지반 균열, 콘크리트 양생 연료 등으로 인한 질식 ․ 중독 등 공사현장 안전 관리를 중점으로 추진을 예정이다. 자문에는 건설과 토목, 토질 및 건설안전 분야 등 민간 전문가가 참여한다. 또는 입주 기관별 자체 점검 및 민간합동점검을 통해 지속적으로 불안 요소를 해소하고 있지만 겨울철을 맞아 한 번 더 안전사고 예방을 위한 중점 관리 방안을 살필 방침이다. 자문 결과 중요한 사항의 위험 요소는 즉시 개선 조치하고 지속적인 관리가 필요한 사항은 후속 점검 등을 통해 철저히 관리할 계획이다. <ADDRESS> 일원에 있는 경기 융합 타운에서는 경기도 교육청, 경기 주택도시공사, 경기신용보증재단 및 LH 등 입주기관이 각각 건축공사를 진행하고 있어 건설 현장 근로자와 입주한 기업들 및 경기도의회를 비롯한 도민을 위한 종합적인 안전 관리가 필요한 상황이다. <NAME> 경기 융합 타운 추진단장은"경기 융합 타운에서는 2018에 과 경기도의회 입주 이후에도 2024년까지 각 입주기관의 건축공사와 기반 시설 시공이 진행될 예정으로 모든 공사가 완료를 때까지 이용자 및 노동자의 안전을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다. 한편 경기 융합 타운에서는 LH 경기도 교육청 2023년 4월 완공 예정(현 공정률 73%) 한국은행 경기본부 사옥 2023년 4월 완공 예정(현 공정률 78%) 경기 주택도시공사 사옥 2023년 12월 완공 예정(현 공정률 22%) 경기신용보증재단 2024년 6월 준공 예정(현 공정률 12%) 경기도로 및 광장·보행 몰 2024년 12월 준공 예정(현 공사만 1%) 등의 공사가 진행 중이다.<|endoftext|>