전문분야 텍스트
### 제목: 북부청사 광장, 올 11월 새로운 모습으로 도민 맞는다

### 본문:
'경기도청 남부와 광장'이 올 11월경 새로운 모습으로 경기북부 도민들을 맞이할 전망이다. 경기도는 6일 저녁 경기로 북부청사 별관 503호에서 <NAME> 도 남경필 2부 지사와 <NAME> 공동위원장 주재로'제6차 경기도청 북부청사 광장 건립 시민위원회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의는 39명의 시민위원들이 참석한 가운데 사업 진행 상황과 공기연장, 향후 운영계획 및 명칭(네이밍) 변경 등에 대해 설명하고, 자유로운 질의응답을 통한 토론이 진행됐다. 이날 위원회에서 논의한 내용에 따르면,'경기도청 북부청사 광장 조성 사업'은 지난해 11월부터 착공에 들어가 현재 76.88%의 공정률을 나타내고 있다(2018년 7월 준공 기준). 당초에는 올 7월 말 준공이 목표였으나, 폭염·한파·우천 등 기상여건에 따라 공정 지연(41일), 변경된 우회 도로 교통통제 시스템 적용(29일), 우회 도로 계단 추가 구성(27일), 기타(9일) 등의 요인들로 인해 106일을 연장하게 됐다. 특히 지난해 6월부터 시작된 기록적인 폭염으로 인해 공사에 참여하는 시민은 응급사고가 우려되는 만큼, 안전 관리와 품질 향상을 위해서도 공기연장이 부득이하다는 것이 도의 판단이다. 에 따라 향후 기상상황 변화를 유연하게 고려, 올 11월 중순까지 모든 공정을 완료한다는 계획이다. 위원회는 또 광장 운영계획과 명칭 등에 대한 논의도 나눴다. 먼저 광장 운영계획에 대해'도민과 함께 새로운 경기를 만드는 평화 광장'이란 비전 아래, DMZ ·평화 등 북부 특성 반영한 축제 개최와 지역 예술가의 활동 환경 제공, 주제별·계절별 도민 주도 문화 프로그램 개발 등이 제안됐다. 광장 명칭은 공모전 및 용역, 행사성을 고려해'평화광장'이 제일 적합한 이름으로 도출됐다.'평화광장'은 경기도가 대한민국 평화의 새로운 출발점이자, 평화를<NAME>는 상징성을 담아 제안된 이름이다. 시민위원들은 이날 우회 도로 시행에 따른 시민과 속도 체감에 대한 불편사항과 신호체계 정립의 필요성을 제시하고, 도로 명칭을'평화광장'으로 변경은 것에 대해 타 광장 이름과 중복되지 않는지 면밀한 검토를 주문했다. 이에 따르는 우회 도로 30km 속도제한은 차량 속도와 교통량을 높여 보행자 및 자전거 이용자가 안전하고 쾌적한'교통 정온화(traffic calming) 도시계획 기법'을 적용해 설계했다고 답했으며, 명칭에 대해서는 도민 공모전 및 용역을 통해는 다각적으로 검토한 결과이나 좀 더 신중을 기해 결정하겠다고 답했다. <NAME> 부지사는 이어 인사말을 통해"경기도청 북부청사 앞은 도민과 함께 나누고 소통하는 열린 광장이자 문화·역사적으로 북부 발전을 이끌 상징적 초석이 될 것"이라며"도민을 향한 개방공간인 만큼, 적정 공기연장으로 안전 관리와 품질 개선에 최선을 다할 것"이라고 말했다.<|endoftext|>