전문분야 텍스트
### 제목: 경기도 계약심사, 지난해 1,647억 원 예산절감

### 본문:
경기도 북부에 위치한 미원천은 수해상습지역이다. 경기도 건설 본부는 미원천 수해 예방을 위한 68억 9천7백만 원(도급액 59억 7천만 원, 관급액 9억 2천7백만 원) 규모의 교량과 배수시설, 교량 공사에 착수하기로 한 경기도 계약심사담당관실에 심사를 요청했다. 계약심사담당관실은 교량 건설을 위한 임시로 설치하는 우회 도로의 배수관을 설계상 흄관에서 파형강관으로 교체하도록 조정했다. 흄관은 실제 시공적의 50% 미만으로 나머지는 폐기물 처리되고, 관 길이도 길어 시공하기가 까다롭기 때문이다. 이에 비해 파형 강관은 재활용이 가능해 시간 단축과 공사비 절감 효과가 뛰어났다. 설계상 구조물 교체만으로 계약심사담당관실이 절감은 예산은 약 5천8백만 원. 이 밖에도 자재 단가 조정, 토사운반비 횟수 조정 등 계약상 오류를 바로잡아 당초 59억 7천만 원이었던 공사용 예산이 40억 6천8백만 원으로 약 19억 2백만 원(31.85%)의 절감 효과를 거뒀다. 이렇게 계약상의 허점과 오류 등을 보완으로 경기도 계약심사담당관실이 절감한 예산액이 지난해 1,600억 원만 넘는 것으로 나타났다. 7일 경기도에 따르면 경기도는 지난해 계약심사를 통해 1,647억 원을 절감 2012년도 목표액 1,500억 원을 초과 달성했다. 계약심사 제도는 관공서에서 발주는 사업의 계약 전 원가 산정은 정확하게 됐는지, 공사방법 선택은 적절한지 및 예산집행 과정에서 나타나는 낭비요인을 최소화하기 위해 각종 시설공사, 용역 및 물품 구매를 포함한 원가 산정의 적정성을 검토하는 것이다. 경기도는 앞서 2008년 8월 계약심사를 도입해 5년 동안에 8,878건의 심사를 거쳐 총 1조 192억 원의 예산을 절감했다. 연간 2천억 원에 가까운 혈세의 낭비를 막은 셈이다. 주요 절감 유형을 보면 원가가 과다하게 발생은 사업비 조정, 사업비 과다 산정 및 오류. 중복 계상 등 조정, 현장 확인으로 불필요한 공정 변경 및 공법을 현실에 맞게 변경한 경우 등이다. <NAME> 경기도 계약심사담당관은"다양한 심사기법 개발과 전문성 강화로 내년에도 사업에 지장이 없도록 보다 신속히 심사하고 한 푼이라도 도민의 세금을 아껴서 지방 건전재정에 도움이 될 수 없도록 노력하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>