전문분야 텍스트
### 제목: 펌프장 증설공사 조기추진을 통한 재해대비태세 강화

### 본문:
- 동두천시, 중앙 2 빗물펌프장 시험가동 완료 = 동두천시는 최근 빈번히 발생하는<NAME> 집중호우 대책에 일환으로 2013년 공사에 들어간 중앙 2 빗물펌프장의 시험가동을 지난 8월 9일 실시하였다. 2011년 대규모 침수피해를 입은 동두천시는 수도권 저지대 3개 지구에 대해서 2012년 4월 2일 자연재해위험지구로 지정하고, 2013년 중앙지구 내 일원 2 빗물펌프장 증설사업비 88억 원을 확보하였으며, 지난 3월 공사 부지에 대한 보상협의를 완료함으로써 4월 초 증설공사를 완료에 착수하였다. 또한, 발주처(동두천시)·시공사·감리단을 대상으로 주 단위 공정회의를 실시하여 공사 추진사항을 정기적으로 점검하고 지역 민원 등 현장에서 발생하는 문제를 신속히 해결하였으며, 제작 기간이 장기간 소요되는 기자재의 조기발주, 휴일 및 부대를 병행 등 시설물과 조기 추진을 위한 특단의 대책을 도입한 바, 40일 이상의 긴 장마에도 불구하고 지난 4개월간의 짧은 기간 내에 증설 펌프장을 긴급 가동 조치할 수 없게 되었다. 시 관계자는 이번에 중앙 2 증설 펌프장과 기존 펌프장을 병행 가동하여 올여름 태풍을 동반한 집중호우 발생 밑과 저지대 일대서 침수피해를 예방하고 시민의 생명과 재산보호에 최선을 다할 것이며, 부대공사 등 잔여 공정 마무리에 박차를 가하여 올해 11월 말 공사를 준공할 예정임을 밝혔다.<|endoftext|>