전문분야 텍스트
### 제목: 도, 지난해 2,355건 계약심사 실시 … 예산 1,041억원 절감

### 본문:
경기도가 7일 밝힌 바에 따르면 지난해 계약심사를 통해 절감된 예산은 1,041억 원이다. 자치단체 등이 발주하는 공사·용역·물품구매 등 각종 사업을 대상으로 원가 산정·공법 적용·설계변경 적정성 등을 심사해 예산낭비 요인을 사전에 제거하는 제도가 계약심사다. 지난해 도는 도와 시·군, 공공기관에서 발주한 사업 2,355건, 1조 6,638억 원에 대한 계약심사를 실시했다. 세부적으로 보면 공사가 1,074건에 1조 963억 원, 용역이 4,923억 원, 물품구매가 856건 1,752억 원 등이다. 제도가 도입된 2008년 이후 최대 처리 건수인 2,355건은 2016년도 2,113건에 비해 242건이 증가한 것이다. 도는 지난해 찾아가는 계약심사를 처음으로 도입해 경기북부 지역 6개 시군을 대상으로 12건 711억 원을 심사해 65억 원을 절감했다. 또한, 2016년 7월에 원가 분석 및 공법선정 자문단을 도입하여 17개 사업 881억 원을 심사해 32억 원을 절감했다. 토목과 건축 등 15개 분야 민간 전문가를 중심으로 45명으로 구성된 원가 분석 및 공법선정 자문단이 있다. 지난해 2월 도는 자문 위원 6명과 함께 연천군 소재 궁평 1천과 상리천 정비 공사 현장에서 찾아가는 계약심사를 실시하여 예산을 절감한 사례를 들었다. 이곳에서 도는 당초 식생 바구니 공법으로 설계된 제방 비탈면 덮기 공법을 줄 떼공법으로 바꾸도록 제안했다. 현장 비탈면 경사가 완만해 줄 떼공법으로도 비용이 저렴하다는 판단에서다. 또한 현장에서 버려지는 암석을 밑 다짐 공정에 재활용하는 방안도 제안했다. 이를 받아들인 연천군은 69억 원의 사업비를 57억 원으로 조정해 12억 원을 절감했다. 이외에도 도는 시흥시 체육관 내진 성능 구조보강 현장을 찾아가 H 형강<NAME> 프레임 공법을 철근콘크리트 전단벽 공법으로 변경하도록 제안해 사업비 3억 3백만 원을 절감했다. <NAME> 도는 예산절감도 중요하지만 적정원가 이하로 설계된 화성시 동화천 지방하천 개수사업 등 91건에 대해서는 9억 원을 증액 심사해 부실시공을 방지하려고 노력했다. 경기도 감사관은 "앞으로도 불필요한 공정을 제외하고 설계 공법의 현장 적합성 등을 검토하는 등 현장 확인 중심의 계약심사를 확대해 예산을 절감해 나가겠다"라고 말했다. 한편, 경기도는 2008년부터 2017년까지 10년 동안 1만 8,918건을 대상으로 계약심사를 실시해 1조 5,491억 원의 예산을 절감했다.<|endoftext|>