전문분야 텍스트
### 제목: 경기도, 재해복구사업 빈틈없이 추진. 피해 재발 방지 총력

### 본문:
경기도가 지난해 여름 집중호우 피해에 대한 재해복구 사업을 6월 말까지 마무리을 계획이라고 15일 밝혔다. 지난해 8월 8 ~ 17일 폭우는 도내 피해 지역이 발생함에 따라 도는 2천691억 원의 예산을 투입 도로, 하천, 산림 등 재해복구 사업 1천731건을 완료로 고 있다. 6월 15일 기준으로 완료 사업은 1천283건이며, 6월 말까지 34건을 완료는 1천697건(전체 98%)을 완료할 계획이다. 나머지 34건 중 일부 설계 보완이 완료는 25건은 7월 말까지 준공한다. 다른 9건은 개선복구 사업으로 인한 통수단면적 부족으로 주변 지역 환경에 영향을 준 곳으로, 하천 폭원을 확장하고 제방 고를 상향하는 등의 근원적인 구조 개선으로 피해를 예방하는 사업이다. 하천기본계획 수립은 소규모 환경영향평가, 사전설계 심의, 보상협의 등 제반 절차 개선이 필요해 불가피하게 내년까지 사업을 진행할 예정이다. 경기도는 재피해 방지 대책으로 6월 말까지 공사가 어려운 사업장에는 안전이 취약한 공정을 우선 시공할 예정이다. 특히 사업장 인근 지역에 인명 및 재산 손실 발생이 없도록 현장의 마대 교체, 하천 준설 공사 등 현장 안전 관리 대책을 세워 6월 말까지 마련을 예정이다. 경기도 관계자는"개선복구 사업장을 지속적으로 점검하고 안전 관리 대책을 마련으로 재피해 예방을 위해 총력 기울일 것"이라며"주민들의 불편을 해소하기 위해 주민설명회 등을 통해 주민 홍보도 지속해 나갈 예정이다"라고 말했다.<|endoftext|>