전문분야 텍스트
### 제목: 수해복구 조기 추진 T/F팀 구성 추진

### 본문:
경기도가 호우 피해에 따른 신속한 복구를 위해 재해복구 사업 조기 추진 계획을 수립하고 사업비 10억 미만 사업장은 올해 4월, 10억 미만 사업장은 내년 6월까지 완료한다. 경기도는 상시 지도점검반 및 이천시 관내 7개 시·군에 수해복구 조기 추진 T/F팀을 가동하고, 수해복구 사업 사전심의제 운영방안 및 세부 실행 계획을 수립하였다고 5일 밝혔다. 경기도는 먼저 신속한 사업 추진과 체계적 공정관리를 위해 재난대책담당관이 총괄하고 도로. 도로 등 5개 분야의 담당 팀장이 참여하는 지도점검반을 운영으로 행정 지원체계를 강화할 예정이다. 특별재난 지역인 이천, 여주, 가평을 비롯한 만년 이상 7개 시·군에서도 부단체장을 단장으로 하는 수해복구 조기 복구 T/F팀을 구성하여 운영한다는 계획이다. 재해복구 사업의 특성상 사업의 조기 추진을 위해서는 설계, 보상, 계약 등 모든 공사 과정의 시기 단축이 필수로 도는 설계 단계에서는 설계 지원 반의 기능 강화와 실질적 작동을 담당 기술직 국·과장이 총괄하도록 하고, 사업시행인·허가, 사전심의 등의 각종 행정절차 또한 설계 기간 중에 모두 마무리는 방침이다. 특히, 도는 복구비 10억 원대 이상 수해복구 사업에 대하여는 재해 복구 사업 사전심의제를 운영해 만전을 기하고, 5억 원 이상 수해복구 사업 48개 사업을 중점 관리 사업으로 지정해 관리하는 업무지침을 사전 배포했다. 또는 보상에 있어서도 보상협의 및 수용재결 병행 추진 등 사업장별 전담인력 배치를 통해 용지 편입 기간을 최대한 단축하고, 계약 체결과 긴급 경쟁입찰 제도를 적극 활용하고 계약심사 대상에서 제외해 공사 착공시기를 앞당길 예정이다. 또한, 공사 추진 단계에서도 피해 재발방지가 목적인 재해복구 사업의 특수성을 감안하여 이번 수해복구 사업은 6월 중 완료를 목표로 추진할 예정이다, 특히 대규모 사업장에 대해서는 역·계획 수립, 주간 단위 공정관리를 통한 사업 기간 단축과 공사 추진에 소홀함이 없도록 전 행정력을 기울인다는 방침이다.<|endoftext|>