전문분야 텍스트
### 제목: 도, 5월 30일 광교 신청사 시대 연다…4월 중순부터 순차 이전

### 본문:
경기도청이 수원 광교 신청사로 공식 이전하는 것은 55년 만에 처음으로, 수원 팔달산 시대를 마감하고 5월 30일이다. 경기도는 4월 14일부터 5월 29일까지 매주 목~일요일 7회에 걸쳐 신청사 이전 절차를 진행해 5월 30일부터 정상 근무를 시작한다고 14일 밝혔다. 광교 신청사 융합 타운은 사업비 4,780억 원을 들여 2017년 9월 착공해 2021년 11월 준공됐으며, 경기도청 신청사, 경기도의회 신청사 등이 함께 들어섰다. 경기도의회는 1월부터 시작해 2월 7일 정식 개원했다. 신청사 부서는 업무 효율성을 고려하여 배치되었다. 2층 재난안전 상황실, 5층 도지사실, 25층 다목적홀 및 옥상정원 등이 배치된 가운데 실국 소속 부서를 최대한 같은 층에 배치했고, 특별사법경찰단의 조사실과 수사자료 보관실 등 특수시설을 해당 관리부서 가까이에 배치했다. 코로나19를 비롯한 감염병에 안전한 사무환경을 위해 층별로 손 씻는 공간을 6곳씩 추가 확보하고, 환기 성능도 향상시켰다. 도는 청사 이전이 1만 513 CBM(5톤 트럭 526대 분량)에 달하는 막대한 물량을 옮기는 작업인 만큼 신속하고 체계적인 청사 이전으로 업무 공백 최소화 코로나19 등 중단 없는 재난상황 관리를 고려한 분산 이전 분야별 세부계획 수립을 통한 빈틈없는 준비로 안전사고 예방 등을 기본방향으로 정했다. 구체적으로 업무 공백을 최소로 하기 위해 5월 29일까지 7회에 걸쳐 분산 이사를 진행하고, 기록물 훼손을 비롯한 보안 사고를 예방하기 위해 기록물 10만여 권을 사무실 집기와 별도로 이전할 계획이다. 집기 이전 관련 사전 교육도 실시하는데, 3월 중 실국별 세부 이전 일정을 세워 4월까지 진행한다. 한편 서울 광화문 경기도 청사에서 1967년 수원시 팔달구<NAME>로 팔달산 자락에 둥지를 튼 현 경기도청 사는 건축문화사적 가치를 인정받아 2017년 8월 국가 등록문화재로 등록됐다. 수원 광교 신청사가 이전한 후 현 경기도청 부지(수원시 팔달구)에는 경기도 기록원과 통합데이터 센터가 조성되고, 건설 본부 등 일부 부서와 도에서 설립한 17개 센터가 입주할 예정이다. 팔달구 청사는 10개 동에 연면적 5만 4,074m2 규모로 지어졌다.<|endoftext|>