전문분야 텍스트
### 제목: 경기도, 재해복구사업 빈틈없이 추진. 피해 재발 방지 총력

### 본문:
지난해 여름 집중호우 피해에 따른 재해복구 사업이 경기도에서 6월 말까지 마무리될 것이라고 15일 밝혔다. 지난해 8월 8일부터 17일 집중호우로 인해 도내 피해 지역이 발생함에 따라 도는 2천691억 원의 예산을 들여 도로, 하천, 산림 등 재해복구 사업 1천731건을 추진하고 있다. 6월 15일 기준으로 완료된 사업은 1천283건이며, 6월 말까지 34건을 제외한 1천697건(전체 98%)을 완료할 계획이다. 나머지 34건 중 25건은 7월 말까지 일부 설계를 보완해 준공한다. 다른 9건은 하천 통수단면적이 부족하여 주변 지역 침수에 영향을 준 곳으로, 하천 폭원을 확장하고 제방 고도를 높이는 등 근원적인 구조 개선을 통해 피해를 예방하는 개선복구 사업이다. 하천기본계획 변경, 소규모 환경영향평가, 사전설계 심의, 보상협의 등 제반 절차를 이행해야 하기 때문에 내년까지 사업을 진행할 수밖에 없다. 경기도는 재피해 방지 대책으로 6월 말까지 준공이 어려운 사업장에는 우기에 취약한 공정을 우선 시공할 계획이다. 특히 사업장 인근 지역에 인명 및 재산 피해가 발생하지 않도록 현장의 마대 교체, 하천 준설 작업 등 현장 안전 관리 대책을 6월 말까지 철저히 시행할 계획이다. 경기도 관계자는 "개선복구 사업장을 지속적으로 점검하고 안전 관리 대책을 수립해 재피해 예방을 위해 총력을 기울일 것"이라며 "주민설명회 등을 통해 주민 홍보를 지속할 계획이다"라고 말했다.<|endoftext|>