전문분야 텍스트
### 제목: 경기도, 부영아파트 특별점검 완료 … 시정·행정제재 등 추진

### 본문:
부실시공으로 문제가 된 (주) 부영주택이 경기도 내 건설 중인 아파트 10개 단지에 대한 특별점검을 마치고 후속 조치에 나섰다. 점검 결과 옥상 외벽 등 구조체 균열과 지하주차장 누수, 철근 피복상태 불량 및 콘크리트 재료분리 현상 등이 확인됐으며, 일부 단지는 이를 제대로 관리하지 않고 있어 보강이 필요한 실정이다.
또, 시공사인 ㈜부영주택의 공정 계획표를 볼 때 이들 10개 단지의 평균 공사기간은 약 24개월로 도내 전체 아파트 평균 공사 기간인 30개월보다 6개월이 짧은 것으로 나타났다. A 단지에서는 아파트 부지를 주변 단지 사토장으로 사용해 실제 공사 착수가 5개월 이상 지연된 현장이 있는가 하면, 8월 말 기준 공정 계획표보다 2~4개 층 골조 공사 공정이 늦어지고 있는 현장도 있었다. 한편, <NAME> 도지사는 지난 8일 동탄 2 호수 공원 주변 부영아파트 6개 단지 입주 예정자의 면담 요청에 의해 개최한 간담회에서 "짧은 공기에 의한 부실시공이 우려되니 공기연장이 필요하다"라는 입주 예정자들의 공통된 요구를 듣고 "부영은 문제를 인정하고 최고 책임자의 공식 사과, 공기연장, 품질 개선 등 확실한 재발방지책을 조속히 제시해야 한다"라고 강조한 바 있다. 경기도는 점검 결과 및 조치계획이 확정되면 9월 말까지 해당 시에서 최종 점검 결과를 시공사에 통보, 신속하게 조치할 수 있도록 하고, 이행 완료될 때까지 관리하기로 했다. 또한, 해당 시는 건설 기술진흥법에 의거해 부실 벌점 부과 등 중대한 결함이 있는 지적사항에 대해 엄정한 제재 조치를 취하도록 할 계획이다. 경기도 기동안전점검단, 품질검수위원, 시 전문가, 담당 공무원 등 연인원 74명이 참여한 이번 점검은 화성시, 성남시, 하남시와 함께 지난 8월 25일부터 9월 1일까지 6일 동안 (주) 부영주택이 짓고 있는 아파트 10개 단지에 대한 것이었다.<|endoftext|>