전문분야 텍스트
### 제목: 남 지사,“반도체 산업은 타이밍이 중요, 삼성고덕 적극 지원”독려

### 본문:
한국도로공사 등 관련 기관들은 임시 공급을 통해서라도 삼성 고덕산단의 2017년 상반기 가동을 위해 도로와 용수, 전기, 가스 등 차질 없는 기반 시설 지원을 하겠다고 밝혔다. 반도체 산업은 타이밍이 가장 중요한데, 21일 오후 2시 30분 경기도 서울사무소에서 "삼성 고덕산단 추진 상황 점검회의"를 개최한 곳은 경기도이다. 도는 물론 국가 경제에 미치는 영향이 크므로 적극적으로 처리해 주시기를 바란다.며 도에서도 행정 지원을 아끼지 않겠다. 고 강조했다. 이날 회의에는 <NAME> 평택시장과 <NAME> 경기도시공사 사장, <NAME> LH 평택사업본부장, <NAME> 한국도로공사 도로처장, <NAME> 한국수자원공사 수도권 수도 건설단장, <NAME> 한국전력공사 경인건설처장 등이 참석했다. 이번 점검회의는 오는 2017년 상반기 공장 가동을 목표로 진행 중인 삼성고덕산단의 추진 상황을 점검하고 산단 지원 추진 상황을 직접 챙기겠다는 의지를 나타낸 것이라고 도는 설명했다. 회의 참석 기관들도 2016년 말까지 공장 가동에 필요한 기반 시설을 본 공사에 앞서 우선 진행하겠다는 의사를 밝혔다. 첫째, 도로공사는 삼성 고덕산 단과 국도 45호선을 잇는 진입로 500m 구간을 우선 착공하여 2017년 6월 개통하기로 했다. 평택과 국도 1호선과 연결되어 있는 국도 45호선은 당분간 물류와 진입 문제를 해결할 수 있을 것으로 보인다. 도로공사는 공사차량의 원활한 현장 진입을 돕기 위해 임시 차로를 만들 계획이다. 이 외에도 도로공사는 평택~음성 고속도로와 고덕 산단을 잇는 고덕 IC 설치를 올해 말 설계를 완료하고 최대한 신속히 추진하기로 했으며, 산업단지와 국도 38호선을 연결하는 8.2km 구간 광역도로 신설도 2017년 12월까지 마치겠다고 밝혔다. 두 번째로, 1번 국도에 설치된 기존 생활용수 관로를 연결하여 일일 2만 2천 톤의 공업용수를 공급할 수 있도록 임시 공급을 하기로 했다. 한국수자원공사는 오는 9월 공사를 시작해 내년 7월 완공할 계획이다. 현재 총사업비 규모를 놓고 협의 중인 공업용수 본 공사는 2019년 1월 일 용수 공급을 목표로 하고 있으며 수자원공사와 기재부가 협의 중이다. 세 번째는 산단 인근에 있는 154kV 규모의 오성~송탄 송전선로에서 분기해 공급하는 방식으로 전력을 지원한다. 한전은 송전선로에서 산단까지 약 2km 구간에 철탑 8기를 설치해 250MW 규모의 전기를 우선 공급하기로 했다. 현재 토지보상이 진행 중이며 내년 1월 착공하고 10월부터 전기가 공급된다. 네 번째로, 가스 공급사인 에어프로덕츠코리아사가 현재 장당 산단 내에 부지를 마련하고 있다. 도와 평택산업단지 공단은 적극적인 행정 지원을 통해 9월 말까지 이들의 입주계약과 건축 허가를 완료하고 내년 10월까지 가스 공급에 차질이 없도록 할 계획이다. 한편, 삼성전자는 지난 5월 삼성 고덕 산단 착공식을 갖고 2017년 상반기 공장 가동을 하겠다고 밝힌 바 있다. 삼성전자는 1단계 반도체 생산라인에 15조 6천억 원을 투자하는 것으로 알려졌다.<|endoftext|>