전문분야 텍스트
### 제목: 연천군, 수해복구사업 추진대책회의 개최

### 본문:
연천군, 수해복구 사업 추진대책 회의 진행 - 추진 상황 등 점검.. 우기 전 수해복구 사업 조기 완료 추진 계획 연천군은 3월 29일 군청 상황실에서 <NAME> 부군수 출신과 수해복구 관련 부서장 및 관계 공무원 등이 참여는 가운데 2011년 수해복구 사업 추진대책 회의를 개최했다. 30일 군에 따르면 이날은 7월 말 집중호우로 인해 294건의 공공시설물 피해 발생에 따른 복구 사업 추진 상황 보고와 추진계획 수립을 논의하기 위해 마련했다"라고 밝혔다. 이날 회의에서 공공시설 복구 사업에 대해 5월 말까지 완료를 원칙으로 하고, 절대 공사기간이 필요한 대규모 사업은 병행 추진이 필요한 공정 및 구간에 대해 동시 시공 등을 거쳐 복구 사업을 조기에 완료하기로 했다. 또한, 신속한 보상협의를 위하여 실무를 책임자로 5개 조를 편성하여 협의보상과 토지수용을 위해 행정절차를 동시에 이행하여 기한 내 미 협의되는 토지가 없도록 추진할 방침이다. 군 관계자는"수해복구 대상 294건의 공공시설물 가운데 현재 132건을 복구 완료하였다"라고 말하고,"나머지 시설도 우기 이전 완료를 목표로 추진하고 있다"라며,"수해복구 사업 조기 마무리와 조기 적지 관리에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.<|endoftext|>