전문분야 텍스트
### 제목: 진접 제3배수지 공사, 설계VE 통해 비용 절감·가치향상

### 본문:
경기도는 남양주시 진접 제3배수지 및 송배수관 설치공사를 대상으로 설계 경제성 검토(이하, 설계 VE)를 실시하고 예산 절감과 설계 성능 향상 효과를 거뒀다고 11일 밝혔다.
설계 VE(Value engineering)는 공공 건설 사업을 대상으로 설계 내용 경제성과 현장 적용 타당성을 기능별, 대안별로 검토하여 품질 향상과 원가절감을 꾀하기 위해 도입한 제도로, 지난 2010년부터 발주부서별로 실시하던 것을 도 건설 기술과 가 통합해 운영하고 있다. 진접 제3배수지 및 송배수관 설치공사는 진접. 오남지구의 급증하는 용수량에 대처하기 위해 배수지 1개소(시설용량=6,000m3)와 송 배수관로(총 연장 12.5km)를 설치하여 양질의 수도를 안정적으로 공급하고자 하는 사업이다. 이번 설계 VE에서는 경제적이고 시공성이 좋은 조립식 간이 흙막이 벽 공법 등 36건의 아이디어가 제시됐다. 이를 통해 도는 총예산 256억 원의 16.7%에 해당하는 약 43억 원을 절감했으며, 시설물의 가치도 원안설계 대비 34.4% 향상했다.
<NAME> 도 건술기술과장은 "이번 설계 VE를 통해 진접 제3배수지 및 송배수관 설치공사의 생애 주기비용 절감 효과는 물론 시설물의 가치 향상에도 큰 도움이 되었다."라며, "앞으로도 공공 건설 사업에 대한 설계 VE를 내실 있게 지속적으로 운영해 공공시설물의 품질 및 가치 향상을 위하여 최선을 다하겠다."라고 밝혔다. 한편, 설계 VE 절차는 준비단계(Pre-Study), 분석 단계(VE Study), 실행단계(Post-Study)로 구분된다. 준비단계에서는 검토 조직의 편성·오리엔테이션 및 현장답사 수행·워크숍 계획 수립·사전 정보 분석 등을 실시하고, 분석 단계에서는 선정한 대상의 정보 수집·아이디어의 창출 및 평가·대안의 구체화·제안서의 작성 등을 진행한다. 마지막으로 실행단계에서 설계의 경제성 등 검토를 통해 생애 주기비용을 절감. 가치 향상 제안 내용을 발주청에 통보하면 채택해 최종 설계에 반영하게 된다.<|endoftext|>