전문분야 텍스트
### 제목: 성남시의료원 건립 공사 다시 시작

### 본문:
성남시 의료원 건립 공사가 12월 11일 다시 시작되었다. 지난 10월 13일 시공사인 삼환기업이 기업회생절차(법정관리)에 들어가면서 건립 공사가 중단된 지 60일 만이다. 서울회생법원은 이날(12.11) 삼환기업의 계속 공사 이행 신청에 문제가 없다고 판단해 공사 재개를 허가했다. 이에 따라 삼환기업은 성남시 의료원 건립 공사 현장에 근로자를 투입하는 등 준비 작업에 착수했다. 공사는 다시 시작되었지만, 내년 4월 말 성남시 의료원 준공과 개원 일정은 애초의 계획대로 맞추기 어렵게 됐다. 두 달여의 공사 중단으로 인한 골조·수장·배관·배선 공사 등 공사 전반에 걸친 부진 공정을 만회해야 하고, 기성 공사 대금 지급, 공간 세부 변경 등의 설계변경 절차도 이행해야 한다. 이에 시는 공정 만회 대책을 수립·시행해 성남시 의료원 건립 공사를 하루빨리<NAME>한다는 방침이다. 성남시 의료원은 전국에서 처음으로 주민 발의로 설립되는 공공병원이다. 수정구 태평동 옛 성남 시청 부지 2만 4711m2에 연면적 8만 5091m2, 지하 4층, 지상 9층 규모로 건립된다. 24개 진료과목에 513병상을 갖추었다. 사업비는 공사비(1562억 원), 의료장비 구매비(611억 원) 등을 포함하여 모두 2422억 원이 투입될 예정이다.<|endoftext|>