전문분야 텍스트
### 제목: 경기도 신청사, 금년 하반기 첫 삽 뜬다

### 본문:
경기도 신청사는 복합개발 방식으로 추진되는데, 빚지지 않고 신속하게, 도민과 함께 만드는 열린 공간으로 조성된다. 또한 조경공사가 올해 하반기에 먼저 진행되고 내년 하반기에 건물이 착공될 전망이다. 30일 오전 10시 경기도청 제1회의실에서 <NAME> 도의회 의장, <NAME> 부교육감과 광교 주민 등이 참석한 가운데 '경기도 신청사 건립사업 설명회'를 열고 이와 같은 내용을 담은 '신청사 로드맵'을 발표했다. 이날 설명회는 경기도의 신청사 추진 의지와 건립 방향을 알리기 위해 마련되었으며, 광교 입주민의 신청사 연내 착공을 바라는 의견과 건전한 재정대책을 마련하라는 경기도의회 의견이 반영됐다. 이날 로드맵을 발표한 경기도는 재정 위기 등 여러 난관을 극복하고 21년 만에 착공에 성공한 경기도 신청사를 소개했다. 지난 1995년 청사 노후화로 인한 행정능률 저하를 극복하기 위해 '경기도 종합청사 기본계획'을 수립하면서 처음 추진이 논의됐으나, 1997년 IMF 위기로 한차례 좌초됐다가 2001년 경기도의회가 이전 건립 권고를 결의하며 다시 추진됐다. 그러나 2009년 글로벌 금융위기로 인한 지자체 재정 위기, 자치단체 호화청사 논란으로 다시 불씨가 꺼졌었다.
경기도는<NAME> 6기 들어 경기도 신청사를 경기도민과 함께하는 혁신적인 소통 공간으로 짓겠다고 선언하고, 그간 주민 토론회를 통해 다양한 아이디어를 수렴하는 한편, 경기도의회와 소통하며 '복합개발 방식'이란 묘수를 통해 연내 착공이라는 결실을 맺었다. 이날 발표된 로드맵에 따르면 경기도 신청사 추진 기조는 '빚 내지 않고 건립<NAME>을 마련하고, 광교 입주민이 바라는 대로 최대한 신속하게, 소통과 개방을 표방하며 도민과 함께 만들어가는 공간'으로 추진될 전망이다.
우선 전체 행정타운 부지 12만㎡ 가운데 2만 6천㎡를 복합개발하고, 이를 통해 발생하는 이익금 1천500억 원을 신청사 건립<NAME>으로 확보하기로 했다.
도는 복합시설 개발 이익금 1천500억 원과 현 청사 매각 대금 1천300억 원, 공유재산 매각 대금 2천억 원, 손실보상금 800억 원 등 총 5천600억 원의<NAME>을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.
특히 복합시설 개발에 따라 6만㎡였던 도 신청사 건립부지는 3만 3천㎡로 축소되며, 건립비용도 당초 4천270억 원에서 640억 원이 절감된 3천630억 원으로 줄어든다고 도는 설명했다. 복합개발과 청사 축소로<NAME> 마련 계획 대비 2천100억 원의 여유가 생기는 것이다. 축소된 청사 부지에는 5만 9천 500m2 규모의 '대형 잔디광장'이 조성된다. 미국 맨해튼 센트럴파크는 도심 속 활동적 휴식공간으로 유명한데, 이곳처럼 도민에게 개방된 공간으로 만들어진다. 복합 개발 시설에는 초특급호텔, 면세점, 도내 사회적기업 및 중소기업 대표 상품 판매점, 도내 장인 생산품 판매점, 도자기 판매장 등을 유치해 광교 신도시 내 기존 상권과의 경합을 피하고 차별화한다는 전략이다.
또 1만㎡ 규모의 오피스·문화시설에는 도내 곳곳에 산재한 경기지방노동위원회 등 특별지방행정기관과 가스안전공사 등 공공기관을 유치하고, 건립된 지 20년이 넘은 기존 문화의 전당을 대체할 랜드마크적 음악당 등 문화시설의 입지를 계획하고 있다.
또한 과밀학급 논란을 빚어왔던 광교 신도시 내 초등학교 부족을 해소하기 위해 도청사 부지의 일부를 교육청에 제공, 초등학교 1개가 신설된다. 도는 오는 12월까지 국토부로부터 '광교 신도시 계획 변경허가'를 받고, 2016년 상반기에 건축설계를 완료한 후 하반기에 본 공사에 들어가 2020년 완공하는 일정을 세우고 있다.
<NAME> 지사는 "그동안 난항을 겪었던<NAME> 확보 문제를 복합개발 방식을 통해 해결해 재정 부담을 크게 줄였다."라며 "복합개발로 인해 도청역 광장은 365일 24시간 활력이 넘치는 소통과 개방의 혁신공간이 될 것."이라고 말했다.
<NAME>이어 지사는 "그동안 국토부 등 관련 기관과 협의한 결과 복합개발에 대해 긍정적인 답변을 받았다."라고 밝히고, "앞으로 신청사 건립 사업에 도민 의견을 적극 반영해 나가겠다."라고 말했다. 한편, 도는 경기도 교육청의 광교 신청사 부지 이전 또한 양 기관이 협의 중에 있다고 밝혔다. 담당 팀장 : <NAME> (전화 : <PHONE>)<|endoftext|>