전문분야 텍스트
### 제목: 경기도, 공사기간 지연된 공동주택 현장 자문 실시. 품질·안전 확보한다

### 본문:
경기도가 공사기간이 짧은 공동주택 현장에 자문단을 파견하는 사업을 시범 추진한다. 공사기간을 맞추기 위한 부실시공을 강행하면서 나타나는 품질·안전 문제를 예방하기 위해서다. 경기도는 준공 6개월 이상에 지연율(공정 표상 계획 대비 실제 공정률)이 5% 이상인 현장 중 수요 조사를 거쳐 5개 현장을 올해 상반기까지 자문단을 보내고, 그 경과에 따라 하반기부터 자문 규모를 확대할 계획이라고 23일 밝혔다. 자문은 건설적 분야 민간 전문가로 구성된 경기도 주택의 품질점검단이 현장별 감리자가 작성한 공기 만회 대책을 사전 검토하고, 사업 주체와 건설사 등 건설 관계자 임원을 참석시켜 합동 자문 회의를 통해 실효성 없는 공기 만회 대책을 도출하는 방식으로 이뤄진다. 주요 자문 사항으로는 만회 대책이 해당 현장의 품질 ․ 안전 관리 지장 방지 공정 순서 및 시공 방법 보완 권고를 통해 공기 단축 방안 제시 적정 공기 산정 및 입주 예정일 조정 권고 등이다. 이에은 사업 계획 승인권자인 시장 ․ 군수에게 통보하며, 시장 ․ 군수는 자문 결과를 토대로 주택법에 따른 감리자 실태 점검을 매월 하는 등 입주 시까지 공사 기간 단축을 중점 관리할 예정이다. <NAME> 경기도 공동주택과장은 “는 국제정세 등으로 원자재 수급이 불안정하고, 국내 건설경기가 침체해 공사 기간이 지연되는 현장이 잇따르고 있다"라며"준공일을 앞당기기 위해 무리한 공사를 추진하거나 공사 기간을 연장하는 것 모두 문제가 있을 수 있어서 민 ․ 관 합동 자문을 통해 공사 기간 연장 방안을 모색하고, 품질관리 및 안전성 확보에 앞장서겠다"라고 말했다. 한편 경기도는 2007년 전국 최초로 주택의 품질 향상 및 입주 후 분쟁을 사전 예방하고자 일부 시공이 부족한 입주자를 대신해 건축 ․ 조경 ․ 기계 ․ 전기 ․ 소방 등 민간 전문가가 주택 건설 공정을 직접 확인·점검하는'공동주택 품질점검 제도'를 신설했다. 점감단은 최근 16년간 연평균 평균 147회 이상 공동주택 품질 점검을 실시했다.<|endoftext|>