전문분야 텍스트
### 제목: 지하철7호선연장 10월 개통 박차!

### 본문:
지하철 7호선 연장 개통이 10월에 이루어진다! 시운전 위한 TF 팀 구성, 3월 초 시운전 시작 -
부천시가 지하철 7호선 연장구간의 10월 개통을 앞두고 시운전을 위한 T/F팀을 구성, 3월 초부터 시운전에 들어간다고 밝혔다.
앞서 시는 지하철 7호선 연장구간 운행을 위한 22,000V의 송변전 수전을 지난해 12월 30일과 올해 1월 17일 2차에 걸쳐 완료했다. 이는 지금까지 하드웨어 성격의 시설물 설치에 치중했던 공사가 각 시설물에 대한 성능 시험과 연동화 시험 등 소프트웨어 쪽으로 방향을 틀었다는 것을 의미한다. 이에 따라 지하철 건설기관(서울시, 인천시, 부천시)과 지하철 연장구간을 운영할 서울도시철도공사는 시운전을 위한 T/F팀을 구성, 이달부터 전기, 신호, 통신, 스크린도어 등 각 분야별 자체 기능 시험과 기존 전동차 개량 및 신규 전동차의 성능 및 기능 시험, 전동차와 신호, 통신, 설비 간 인터페이스 시험을 실시한다. 이어 3월 초부터 시운전을 시작하고, 8월부터 약 2개월간의 영업 시운전을 거쳐 10월에는 지하철 연장구간이 개통될 예정이다. 또한 시는 지난 2011년부터 운영해온 자문단과 협상단을 통해 지하철 운행으로 인한 운영비 부담을 최소화하는 방안에 대한 협상을 상반기 중 서울도시철도공사와 마무리할 계획이다. 또한 지하철 개통과 관련, 대중교통 체계의 획기적인 변화를 위해 현재 교통 체계 전반에 대한 용역을 실시하고, 지하철 개통 시기에 맞춰 버스 노선 조정을 완료할 계획이다. 한편, 지하철 7호선 연장구간은 도로포장 복구와 대합실 전력 및 통신 설비와 마감재 설치공사가 현재 약 96% 공정률을 보이고 있다. 승객 편의시설인 엘리베이터, 에스컬레이터, 스크린도어 등은 대부분 설치가 완료됐으며, 3월까지 외부에서 공사 진행 사항을 확인할 수 있는 출입구 캐노피 설치와 환기구 설치공사가 마무리될 예정이다. 시 관계자는 "개통 지연 우려를 낳았던 전동차 제작 문제도 각 기관 간 협의가 완료돼 작년 12월부터 잔여 편성(27 편성) 제작 착수에 들어가 작업이 진행 중인 등 지하철 공사와 개통을 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있다"라고 밝혔다. 또한 "당초 계획보다 약 2년의 개통 지연으로 시민에게 불편을 끼친 만큼 최고의 품질과 서비스를 제공해 시민들이 만족하며 지하철을 이용할 수 있도록 하겠다."라고 말했다.<|endoftext|>