전문분야 텍스트
### 제목: 도, 올해 별내선·3기 신도시 철도사업 등 6개 광역철도 건설사업 추진

### 본문:
경기도가 대규모 택지 개발에 따른 도민 교통 불편 해소와 교통성을 위해 올해 별내선 등 6개 광역철도 건설 사업에 박차를 가하겠다고 9일 밝혔다. 6개 광역은 별내선, 도봉산 ~ 옥정선, 옥정 ~ 포천 선과 3기 신도시 철도사업으로 고양은평선, 강동 하남 남양주선, 송파 하남선 사업을 추진한다. 사업별 추진 계획을 살펴보면 먼저 별내선은 서울시 암사동과 경기도 남양주시 별내동을 연결하는 약 12.8㎞ 구간의 8호선 연장사업이다. 현재 공정률은 90% 수준으로 올해 상반기 개통을 목표로 공사가 추진 중이다. 3공구 지반침하 발생, 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인한 레미콘 수급 문제로 개통이 지연되는 등의 사업 추진에 어려움을 겪기도 했지만 도는 올해 시설공사를 완료하고 철도종합시험 운행을 거쳐 이르면 올 상반기 개통에 차질이 없을 거라으로 보고 있다. 별내선이 개통되면 별내 ‧ 갈매 ‧ 다산신도시 등 경기 동북부 대규모 택지지구의 교통정체 개선은 물론 남양주시 ~ 구리시 ~ 서울시 간 도시 기능 개선과 지역 발전도 기대된다. 두 번째 도봉산 ~ 옥정선은 7호선 도봉산역에서 의정부시 장암역과 탑석역을 거쳐 남양주시 고읍지구까지 총 15.1km를 연결하는 노선이다. 2026년 말 완공을 목표로 공사가 진행 중이다. 토지 등 와 지장물 이설 지연으로 사업 지연은 당초 2025년에서 2026년으로 1년 연장될 계획이지만 도는 추가 인력 투입 등을 통해 기간을 단축할 방침이다. 세 차례로 옥정 ~ 포천선은 서울 지하철 7호선 연장구간인 도봉산 ~ 옥정선에서 의정부도 군내면까지 7호선을 다시 17.1km 연장하는 사업이다. 지난해 10월 기본계획이 승인됐으며 현재 3개 지구로 분할해 공사 발주 중이다. 도는 2029년 준공을 앞두고 조속한 사업 추진을 위해 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 추진하고 있다. 7호선 연장사업은 경기북부 도민들의 숙원으로 북부지역 교통 인프라 확충과 지역 상권 활성화, 균형 발전에 도움이 될 것으로 기대를 받고 있다. 경기도에 추진되는 3기 신도시의 광역교통개선대책인 광역철도 3개 사업도 올해 계속 추진된다. 3개 사업은 고양 창릉 지구에 서부선을 13.9km 연장하는 고양은평선·왕숙지구에 9호선을 18.1km 연장하는 강동 하남 남양주 선 및 교산지구에 3호선을 12.0km 연장하는 송파 하남선이다. 도는 지난해 7부터 3개 사업에 대한 기본계획 수립 용역에 각각 착수했다. 도는 관계 기관 협의, 주민공청회 및 전문가 의견 청취 등을 통해 최적의 기본계획(안)을 마련으로 국토교통부에 승인 요청도 할 예정이다. <NAME> 철도건설과장은"2021년 개통된 하남선 등 경기도는 그동안 철도사업을 직접 시행하며 다양한 노하우를 쌓아왔다"라며"축적된 노하우를 바탕으로 도민들에게 양질의 철도 서비스가 신속히 제공될 수 없도록 차질 없이 사업을 추진하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>