전문분야 텍스트
### 제목: (수정)도,설계VE로 품질 UP! 원가 DOWN!‥지난해 159억 절감

### 본문:
경기도는 지난해 9건의 건설 사업에 대한 설계 경제성 검토(이하 설계 VE)를 통해 약 159억 원의 예산을 절감하고 38%의 공공시설물 가치 향상에 기여했다고 30일 밝혔다. 도는 2014년 한 해 동안 신평 제2배수 펌프장 건설공사 등 9개 사업에서 약 159억 원을 절감했으며, 이는 전체 사업 예산 3,875억 원에 약 4.1%에 해당하는 규모라고 설명했다.
아울러 공사원가 절감 차원뿐만이 아니라 공공시설물의 최소 생애 주기 비용으로 최상의 기능과 성능 향상을 일궈낸 결과물이라고 덧붙였다. 설계 VE( Value engineering)는 건설공사의 품질 향상과 원가절감을 도모하기 위해 여러 전문분야가 협력하여 시설물의 기능분석을 통해 설계 내용에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별 대안별로 검토하여 최소의 생애 주기비용으로 최상의 가치를 얻기 위해 도입된 제도다. 우리나라는 1984년 건설업에 최초로 도입했다. 이후 본격적으로 시행되기 시작한 것은 2000년 구 건설기술관리법에 설계의 경제성 검토에 관한 시행지침이 포함되면서부터다. 설계 VE가 시행된 지 15년이 지났지만 아직도 발주청이나 VE 관련 기관, 시행자들의 인식 부족으로 확고하게 자리 잡지 못하고 있는 것이 현실이다. 특히, 발주청 관계자들의 편의가 우선시되면서 외주용역을 선택하는 경우가 많지만, 절차의 복잡성과 시간 소요 등의 문제로 VE 기본 매뉴얼에 기반한 체계적 운영이 이루어지지 않았던 것이 사실이다. 이에 도는 문제점 개선과 효율적 운영을 위해 2010년부터 각 지자체 발주 부서별로 운영되던 설계 VE를 건설 기술과 주관으로 통합, 100억 이상 건설공사를 대상으로 실시단계에서부터 내실 있게 추진해 오고 있다. 도의 설계 VE는 책임자 1인 VE 리더와 퍼실리테이터(Facilitator : VE 최고 전문가), 분야별 전문가로 구성된 VE 팀이 준비단계부터 분석 단계, 실행단계까지 진행한다. 준비단계에서는 오리엔테이션 미팅과 정보 수집, 분석 단계에서는 아이디어 창출·평가·개발·제안을 실시한다. 실행단계에서는 최종 제안서를 채택한다. VE 팀은 팀원들 간의 워크숍을 총 4일간 진행하여 결과물을 도출해 내는 방식으로 일반적인 설계자문이나 계약심의와는 다르다. 그 결과 지금까지 30건의 건설 사업에 대한 설계 VE를 통해 710억 원의 예산 절감하는 효과를 이뤄냈으며, 도 평가담당관실에서 주관하는 성과 시상금을 수상하는 등 그 결실을 인정받아왔다.
<NAME> 도 건설 기술과장은 "설계 VE는 시설물의 고유 기능을 유지 및 향상시킴과 동시에 생애 주기 비용을 절감할 수 있는 제도라면서, 공공시설물의 기능 향상과 건설 사업 예산을 절감할 최적의 시스템인 설계 VE를 지속적으로 추진하여 건설산업분야의 선도기관으로서의 역할에 충실할 것"이라고 밝혔다.<|endoftext|>