전문분야 텍스트
### 제목: 지하철7호선연장 10월 개통 박차!

### 본문:
지하철 7호선 연장 10월 개통 박차! - 서울시를 위한 TF 팀 구성, 3월 초부터는 시작 - 부천시가 경전철 7호선 연장구간의 10월 개통을 앞두고 시운전을 위한 T/F팀을 구성, 3월 초부터 시운전에 들어갔다고 밝혔다. 앞서 서울시는 지하철 7호선 연장구간 운행을 위한 22,000V의 송변전 공사를 지난해 12월 30일과 올해 1월 17일 2차에 걸쳐 완료했다. 이는 현재까지 하드웨어 개발과 시설물 설치에 치중했던 것이 각각의 시설물에 대한 성능 시험과 연동화 시험 등 소프트웨어에 관한 시험으로 방향을 전화했다는 것을 의미한다. 이에 앞서 지하철 건설기관(서울시, 인천시, 부천시)과 지하철 연장구간을 운영할 서울도시철도공사는 시운전을 위한 T/F팀을 구성, 전동차와 역 와 신호, 통신, 스크린도어 등 각 분야별 자체 기능 시험과 기존 시스템 개량 및 신규 전동차의 성능 및 기능 시험, 전동차와 신호, 통신, 전동차 간 인터페이스 테스트를 실시한다. 이어 3월 초부터 시운전에 들어가고, 8월부터는 약 2개월간의 영업 시운전을 하고 10월에는 지하철 연장구간을 개통할 계획이다. 또 공사는 지난 2011년부터 구성·운영해 온 자문단과 협상단을 통해 서울도시철도공사와 지하철 운행으로 인해 운영비 부담을 최소화하는 방안에 대한 협의를 상반기 중 마무리할 계획이다. 아울러 지하철 개통과 관련, 교통 체계의 획기적인 변화를 위해 현재 교통 체계 전반에 대한 용역을 실시하고, 향후 개통 시기에 따라 버스 노선 조정을 완료할 예정이다. 한편, 지하철 7호선 연장구간의 경우 공정률은 약 96%로, 도로포장 복구와 대합실 전력 및 통신 설비와 마감재 설치 설치공사가 진행 중인에 있다. 승객 편의시설인 엘리베이터, 에스컬레이터, 스크린도어 등은 이미지도 설치가 완료됐으며, 외부에서 공사 진행 사항을 확인할 수도 있는 대형 캐노피 설치와 환기구 설치공사는 3월까지 마무리 지을 계획이다. 시 관계자는"개통 지연 논란을 낳았던 전동차 제작 문제도 각 기관 간 조율이 완료돼 작년 12월부터 잔여 편성(27%로 제작 착수에 들어가 작업이 진행 중에 있는 등 전동차용 및 개통 준비가 순조롭게 진행 중"이라 밝혔다. 또 “는 계획 대비 약 2년의 개통 지연으로 시민에게 불편을 준 만큼 최상의 편의와 서비스를 제공해 고객에 만족하며 지하철을 이용할 수 있도록 하겠다."라고 말했다.<|endoftext|>