전문분야 텍스트
### 제목: 펌프장 증설공사 조기추진을 통한 재해대비태세 강화

### 본문:
- 동두천시, 중앙 2 빗물펌프장 시험가동 완료 = 동두천시는 최근 태풍에 발생하는<NAME> 집중호우 대비의 일환으로 2013년 착공에 들어간 전원 2 빗물펌프장의 시험가동을 지난 8월 9일 실시하였다. 2011년 대규모 침수피해를 입은 동두천시는 관내 저지대 3개 지역에 대해 2012년 4월 2일 자연재해위험지구로 지정하고, 2013년 중앙지구 및 중앙 2 빗물펌프장 증설사업비 88억 원을 확보하였으며, 지난 3월 공사 부지에 대한 보상협의를 완료함으로써 4월 초 증설공사를 완료에 착수하였다. 또한, 발주처(동두천시)·시공사·감리단을 대상으로 주 단위 공정회의를 실시하여 공사 추진사항을 정기적으로 점검하고 각종 안전사고 등 현장에서 발생하는 문제를 신속히 해결하였으며, 제작 기간이 오래 소요되는 기자재의 조기발주, 휴일 및 야간공사 병행 등 안전과 조기 추진을 위한 특단의 대책을 도입한 바, 40일간의 긴 장마에도 불구하고 약 4개월간의 짧은 기간 내에 증설 펌프장을 긴급 가동 완료를 수 있게 되었다. 소방서 관계자는 앞으로 중앙 2 증설 펌프장과 기존 펌프장을 병행 추진으로 올여름 태풍을 동반한 집중호우 발생 시, 저지대 지역의 침수피해를 예방하고 주민은 생명과 재산보호에 최선을 다할 것이며, 부대공사 등 잔여 공정 추진에도 총력을 가하여 올해 11월 말 공사를 준공할 예정임을 밝혔다.<|endoftext|>