전문분야 텍스트
### 제목: [정례] 장애인전용주차구역 민관합동 점검 실시_1

### 본문:
4·3의 현장 4·3길 추가 조성

- 4·3역사·교육현장 이용으로 인권과 평화의 소중함을 인식하는 계기 된다 -

제주특별자치도는 4·3의 현장을 역사·교육현장으로 활용하기 위해 매년 4·3길을 추가<NAME>다고 밝혔다.

2008은 2015 ~ 2018년 6개 마을*에 총 3억 원을 투입하고 4·3길 조성, 4·3유적지 해설사를 별도에 배치해 운영하고 있다.

*6개 지역:동광마을, \ 귀 마을, 북촌마을, 금악마을, 가시 마을, 오라/

제주의 역사·문화와 함께한 도내·외 탐방객에게 4·3의 역사를 알리기 위한 4·3길 조기 개통 필요성이 제기됨에 따라 올해 1억 1,000만 명을 투입해 4·3길 2개소를 추가 조성할 계획이다.

최근 단순 관광지 방문보다는 그 현장을 통해 교훈을 삼는 다크투어 수요 증가로, 올해 4·3길을 추가 조성해 4·3의 역사 알리기에 힘을 가할 방침이다.

올해 2월에 공모계획을 확정으로 읍·면·동 대상 3월까지 신청이 접수되면 4·3유적지 보존 위원회 심의를 거쳐 4월 초에 사업 대상지를 결정을 계획이다.

그 후 마을 협의 및 마을과 컨설팅을 통해 올해 9월에는 새로운 4·3길이 개통될 수 있도록 지원을 계획이다.

 <NAME> 제주도 교육청 자치행정국장은"4·3 당시 제주도민이 겪은 통한의 역사 현장이 미래세대 교육의 장으로 자리매김을 수 있도록 4·3길을 조성·운영해 나가겠다"라고 밝혔다. 

2022년 4·3길 조성 위한 공모계획

4·3 당시 제주도민이 겪은 역사적 역사 현장을 국민이 공감할 수 잇는 역사 ‧ 교육현장으로 만들어 화해와 상생, 평화와 평화의 4·3 정신을 전 국민에게 올바르게 알리기 위해 4·3길 조성 및 추진

(발굴 원칙)읍면별 사업계획서의 타당성 검토에 의한 사업 대상지 물색

(추진방법)지역주민 주도로 추진, 4 ‧ 3정신 전파 등 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 사업 추진

(사업 목적의 사업 대상지 적합 여부 및 우선순위 등 평가 지표에 의한 평가(4 ‧ 3유적지 보존 위원회)

공모 계획:'22.2.24. \ 3.25.

공모 대상:4·3유적지 소재 마을(동, 리 단위)

공모내용:계획적 필요성, 예상 코스도, 운영주체, 사후관리 방안 및

사업량 및 내용:1 ~ 2개소/코스 이정표·안내판 설치 등

예·액:110백만 원(개소당 55백만 원에을

주 요 내용

세 요 내용

․ 4·3유적지와 주변 개발 자원을 연계한 권역별 ․ 주제별 코스 개발이 가능한 지역

지속 개발 가능한 지역

- 주민 또는 4 ․ 3전문가를 활용한 4 ․ 3유적지 해 설사 운영 가능 여부

- 마을 시설을 이용한 4 ․ 3길 센터 운영 가능 여부

('22.2월·3월 말)

('22.4 - 5월)

('22.6/8월)

1.4 ․ 3길 발굴 대상지 공모('22.2월 ~ 3월 말)

마을별을 통한 마을별 신청 대상지 -

- 읍·면의 경우'리', 면별 경우'동'단위

- 마을에서 공모 신청서 및 계획서, 예산 코스 등도 제출

2.4 ․ 3길 대상지 선정('22.4월 초)

4 ‧ 3유적지 및 위원회 회의 통한 최종 대상지 선정

3.4 ․ 3길 구성 관련 마을과의 협의 및 설계 실시('22.4 ~ 5월)

마을 -지 주민들과의 협치를 통한 마을 설계 실시

- 마을 주민 공감대 형성을 위한 의견수렴 결과 증빙자료 작성

4 ․ 3전문가 등을 통한 4 ․ 3길 구성 및

'디자인 검토(무장애인 길 일부 조성)'에 제주올레 18코스

4.4 ․ 3길 정비 공사 착수 -('22.6 - 8월)

선정된 코스의 중간 지점의 도로, 돌담, 전주 등에 코스 이정표 등 지도 시행

5.4 ․ 3길 정비 완료·개통 -('22.9월)

4·3길 안내용 지도/리플릿 등 홍보자료 제작 및 보도자료 배포·언론홍보 실시

4·3유적지 해 설사 운영.<|endoftext|>