전문분야 텍스트
### 제목: [수시] <NAME> 지사, 추석명절 민생 현장소통…물가안정 만전_1

### 본문:
도내 관광개발사업장 14개소의 사업변경을 신청했다. 제주도, 사업 만료를 앞둔 관광사업·유원지 기간 연장 심의 및 열람공고 추진 - 제주특별자치도가 기간 연장 등의 사유로 사업변경을 신청한 14개 관광개발사업장에 대해 개발사업 심의와 열람공고를 추진한다.  도내 43개 관광개발사업이 진행 중이다. 이 중 완료된 사업장은 6개소*, 완료되지 않은 사업장은 37개소*다. * * * 완료사업장: 라온 더마파크, 아덴 힐리조트, 애월 스마트 테마파크, 셰프라인 체험파크, 라온프라이빗타운, 테디 벨리 올해 말 사업 만료를 앞두고 기간 연장 등 사업변경을 신청한 관광개발사업은 14개소*(관광사업 8개, 유원지 6개)다. * * * * 사업변경 신청 현황(14개소)을 볼 것.  이 중 묘산봉관광단지, 수망 관광지 등 8개소의 대규모 개발사업은 11월 중에 개발사업 심의위원회 심의와 관계 부서 협의 등을 거칠 계획이다.  남원 유원지, 토산 관광지 등 6개소의 50만 m2 이하 사업이 11월 중 사업 열람공고와 관계 부서 협의 등을 통해 진행된다.  주요 사업 내용은 묘산봉관광단지 수망 관광지 에코랜드 제주동물테마파크 제주 폴로승마리조트 토산 관광지 엠버리조트 열 해당리조트 등이다. - - 묘산봉 관광단지는 2006년부터 16년째 추진 중이며, 연장 시 콘도, 상가시설, 식물원, 테마파크 등을 조성할 계획이다. - - 수망 관광지는 2000년부터 22년째 사업을 진행하고 있으며, 앞으로 호텔 및 콘도 건축계획 축소, 건축 위치 조정 등을 진행한다. - 에코랜드는 2006년부터 16년째 사업을 진행 중이며, 호텔, 식물원, 수영장 등을 갖추게 될 것이다. - 지난 3월 심의에서 부결된 사파리 중심의 동물원이 아닌 기존 승인돼 2007년부터 추진되던 말 산업 중심의 테마파크 조성 사업으로 콘도, 축사 건축 등을 위해 사업 기간 연장을 신청한 것으로 알려졌다.  유원지 개발사업에 대해서는 열람공고를 마쳤으며, 재정비 계획에 대해 심도 있게 검토할 계획이다.  올해 4월 시행한 유원지 재정비계획과 기간이 만료됨에 따라 신화역사 공원 헬스케어타운 우리들 메디컬 유원지 성산포해양관광단지 남원 유원지 롯데리조트 등 6개 사업장에서 사업변경을 신청했다. - 현재 기준에 따라 총 사업비를 조정하고 숙박시설 등을 추가 조성하기로 한 곳은 신화역사 공원, 헬스케어타운, 우리들 메디컬리조트 3곳이다. * * * * 신화역사 공원 총사업비 (원래) 3조 1,645억 원  (변경) 3조 6,410억 원(증 4,765억 원) 헬스케어타운 총사업비 (원래) 1조 5,674억 원  (변경) 1조 5,966억 원(증 292억 원) 우리들 메디컬 총사업비 (원래) 2,132억 원  (변경) 2,151억 원(증 19억 원) - 성산포해양관광단지는 공유수면에 계획된 해중전 망대를 없애고 섭지코지 내 마을 상가시설을 추가하는 것으로 변경 신청을 했다.  이 외 사업장들도 주로 미 추진된 시설 사업을 조성하기 위해 기간 연장 신청서를 제출했다. 제주도는 시행 승인된 지 10년이 넘도록 준공되지 않고 있는 관광(단) 지 및 유원지 개발사업장에 대해서는 사업 시행자에게 보다 적극적으로 사업을 추진하도록 관리를 강화할 방침이다. 사업변경(기간 연장 등) 신청한 관광개발사업 현황 숙박시설(호텔, 콘도 등) 및 휴양문화시설 등 숙박시설, 휴양문화시설, 상가시설, 교육연구 및 축산 체험시설 등 호텔, 콘도, 힐링타운, 메디컬스트리트, 의료 서비스센터 등. `01.06.26. ~ `21.12.31. `96.12.24. ~ `21.12.31. 지적 측량 등 준공 준비 `05.06.07. ~ `21.12.31. 실내 스포츠 체험시설, 수영장 등 콘도, 눈썰매장, 봅슬레이 썰매장 등<|endoftext|>