전문분야 텍스트
### 제목: [정례] 제주도, 고정 옥외광고물 전수조사로 안전 도시 만전_2

### 본문:
명품 감귤 만들기 프로젝트 '한마음' 5개 농협 협력 116농가 참여, 2023년까지 극조생감귤 32.7ha 품종갱신 - 5개 농협 협력 116농가 참여 농가 소득 40% 증가 기대, 2024년 첫 출하 목표 - 극조생감귤의 단점인 낮은 당도와 부패과</span> 발생 등 품질이 저하되는 문제를 해결하고 소비자가 선호하는 명품 감귤을 만들기 위해 힘쓰고 있다. 제주특별자치도 농업기술원 제주농업기술센터(소장 <NAME>)는 2020년부터 올해까지 총 사업비 16억 원을 들여 32.7ha 규모로 재배하는 극조생감귤의 품종을 갱신하는 '명품 감귤 만들기 프로젝트' 사업을 진행하고 있다. 명품 감귤 만들기 프로젝트' 품질이 낮은 극조생감귤을 당도가 높고 품질이 좋은 유라 품종으로 바꾸는 사업이다. - 품종 갱신 시 대묘 지원을 통해 수확 시기를 5년에서 3년으로 2년 정도 앞당겨 <span class='result_underline'>미 수익</span> 기간을 단축해 농가의 부담을 크게 줄였고 참여도도 높였다. - - 이와 더불어 얕은 이랑, 관수, 제초 부직포 등 기반 시설을 함께 지원해 고품질 감귤을 생산하도록 지원한다. 명품 감귤 프로젝트 시범사업은 2020년 1년 차에는 전문 육묘시설 구축 및 대묘 육성, 2021년 57농가 13.7ha 식재, 2022년 3년 차인 올해에는 41농가 13ha 식재, 18농가 선정, 내년 6ha에 식재하는 것으로 총 116농가 32.7ha 품종 갱신이 마무리된다. 대상자로 선정되면 1년 차에는 묘목 구입 및 위탁 육묘를 제공하고, 2년 차에는 노목 제거, 얕은 이랑, 관수시설 등 기반 정비 후 묘목을 심는다. 육묘 전문 생산 업체에 유라 품종 1년생 묘목 9,869본을 위탁하여 육묘하고 있으며, 이번 연도에는 18농가 6ha 분유라 품종 1년생 묘목 9,869본을 키우고 2023년에는 2년생 묘목을 식재할 계획이다. 이번 사업을 위해 제주지역 제주, 애월, 하귀, 함덕, 조천 등 5개 농협과 업무협약을 맺고 사업 참여 농가의 조직화 및 계통출하 체계를 구축하고 있다. 최고 품질의 극조생감귤을 생산 출하하기 위해 농업인과 농협, 농업기술센터는 협력체계를 구축해 농가는 고품질 감귤 생산 핵심기술 실천 농협은 농가 조직화 및 계통출하 체계 구축 농업인은 재배기술, 현장 컨설팅 기술 지원 등으로 역할을 분담할 계획이다. 명품 감귤 만들기 프로젝트의 목표는 2024년 첫 출하를 목표로 하고 있으며 정상 수확이 이루어지면 농가 소득이 40% 증가할 것으로 예상하고 있다. <NAME> 제주 감귤산업의 판도를 바꾸는 시작점이 될 극조생감귤 품종갱신이라며 "소비자의 입맛을 사로잡는 <span class='result_underline' 고 당도</span> 감귤 생산을 위한 품종 및 재배기술 보급에 적극 나서겠다"라고 기술보급팀장은 말했다. 주산단지 명품 감귤 만들기 프로젝트 계획  품질이 떨어지는 극조생온주를 시장에 내놓게 되면 감귤 전체 이미지가 낮아지는 문제 해결 가능.  품종갱신 시 <span class='result_underline'>미 수익</span> 기간을 줄여 농가 참여 제고 및 농가 소득 증대 사업 기간: 2020년 ~ 2022년 (3개년 연속 사업) *'22년 묘목 구입을 지원하고 2023년 기반 조성 사업 식재 마무리 마무리 *'22년 묘목 구입을 지원한다. 총사업비: 1,464.3백만 원(보조 1,025 자부담 439.3) *'23년 기반 정비 사업에 추가로 150백만 원을 투입할 예정. 단지 조성 현황은 '20년 13.7ha,'21년 13.2ha,'22년 6.2ha'로 33.1ha이다. 주산단지 조성 업무 협약: 관내 5농협 2020.10.12. - 위탁 육묘 시설 하우스 2개소(조천, 애월) - 묘목 구입 사업: 묘목 구입  포트 식재  시설하우스 내 위탁 육묘 - 기반 정비 사업: 감귤나무 제거(절단, 파쇄, 굴취)  앝은이랑 만들기  묘목 식재(32m)  관수시설 설치  재배 관리  묘목 식재 육묘 하우스 2개 단지 조성(조천, 애월), 묘목 지원 13.7ha('20년)' 1년 차('20년) 육묘 하우스 2개 단지 조성(조천, 애월) 2년 차('21년) 기반 조성 및 묘목 식재 13.7ha, 묘목 지원 13ha를 했다. 3년 차('22년) 기반 조성 및 묘목 식재 13.2ha, 묘목 지원 6ha를 하였다. 사업 추진체계(각 기관별 역할) - 시범사업 총괄 관리(2020 ~ 2022년) 육묘 위탁사업 추진 및 집행관리 - 대상 농가에 대한 현장지도 및 추진 상황 점검 - - 극조생감귤 재배농가 중 품종갱신을 희망하는 농가 신청 및 접수 - 품종갱신 농가를 대표하여 농업기술센터에 시범사업 신청을 하고 사업을 추진 중 (농업기술센터와 유기적인 관계를 형성) - 품종갱신 농가의 조직화 및 계통출하 체계 구축 * 품종갱신용 묘목 지원 사업 농가 선정 추진체계  극조생감귤 중 소비자 기호도가 낮은 품종을 고품질의 극조생감귤로 갱신  품종갱신용 대묘 육성으로 미수 익기 간 단축(5  3년)  고품질 감귤로 품종갱신 농가 소득 증대 40%(1,000  1,400원/kg)  고품질 감귤 생산으로 이미지 제고 및 국민과 일로 자리매김하는 것.<|endoftext|>