전문분야 텍스트
### 제목: [수시] 제주도, 환경보전분담금 제도 도입 속도_1

### 본문:
이호 유원지 개발사업 시행자인 <span class='result_underline'>(주) 제주 분 마이호 랜드가 올해 말까지 승인된 사업 기간을 2024년까지 3년 연장해 줄 것을 신청함에 따라 제주도는 이와 관련된 주민 및 전문가의 의견을 청취한다. 당초 이호 유원지 개발사업 시행 기간은 올해 12월 31일까지다.
❍ <span class='result_underline'>㈜제주 분 마이호 랜드는</span> 환경영향평가에 대한 제주도 의회 부대의견 반영을 위한 개발사업시행 승인(변경) 절차 이행을 준비 중이며, 사업 부지 내 일부 경매 토지 소송과 실질적인 사업 추진을 위한 자본조달 등에 일정 기간이 소요된다며 사업 기간을 오는 2024년 12월 31일까지로 3년 연장을 요청했다.
❍이에 제주도는 23일까지 이호 유원지 사업변경 신청사항에 대해 제주특별법 제147조 4항에 의거해 주민과 관계 전문가의 의견을 수렴한다. 이호 유원지 개발사업이 장기간 이어지는 실정을 고려해 제주도는 개발사업시행 변경 신청에 대한 주민 의견과 신청 서류를 면밀히 검토해 처리 방안을 결정할 방침이다. 참 고약한 거 같아요. 이호 유원지 개발사업 현황? 사업개요
❍ 위치: <ADDRESS> 일원
❍ 사업면적: 231,791㎡
❍ 사 업 비: 4,212억 원
❍ 사업 기간: 2008. 7. 29.  2021. 12. 31.
❍ 사업시행자: <span class='result_underline'>㈜제주 분 마이호 랜드</span> 대표이사 <NAME>(중국)
❍ 도입시설: 마리나, 콘도, 호텔, 상가시설 등
?주요 추진현황
❍ ́́02. 04. 25. 도시계획 재정비 결정고시(공원 → 유원지 164,600㎡)
❍ ́́08. 07. 29. 개발사업 시행승인(육지부 164,600㎡)
❍ ́́08. 12. 30. 개발사업 시행 변경승인(매립부 포함 252,600㎡)
❍ ́́09. 09. 23. 양해각서 체결(중국 내 분마그룹 + ㈜제주 이호랜드)
❍ ́́10. 07. 28. 개발사업 착공
❍ ́́13. 11. 27. 개발사업 시행 변경계획서 제출 및 관련 부서 협의
(3차에 걸친 경관위원회 재심의 판정)
❍ ́́16. 07. 12. 개발사업 변경을 위한 관련 서류 접수
❍ ́́17. 09. 22. 경관위원회 심의(조건부 동의)
❍ ́́18. 02. 23. 교통영향평가 심의(수정의 결)
❍ ́́18. 11. 15. <span class='result_underline'>환경영형평가</span> 초안 공람공고(주민설명회 11. 22.)
❍ ́́19. 01. 11. 도시계획 위원회 심의(조건부 수용)
❍ ́́19. 04. 12. 환경영향평가심의위원회(조건부 동의)
❍ ́́19. 10. 31. 환경영향평가 재협의 도의회 동의(원안 가결/부대의견)
❍ ́́20. 03. 04. 도의회 부대의견 조정요 청심의 위원회 <span class='result_underline'>심의(불수용)</span>
❍ ́́20. 12. 30. 개발사업 시행변경 승인(사업 기간 1년 연장)
❍ ́́21. 12. 03. 개발사업 시행변경 승인 신청(사업 기간 3년 연장)<|endoftext|>