전문분야 텍스트
### 제목: [수시] 제12기 제주4·3사건진상규명 및 희생자 명예회복 실무위원회 출범_2

### 본문:
2023년 6월 21.(수) 배포 즉시 보도할 수 있습니다. 보 도 자 료<NAME>상 : 없음 있음 없음 제4한천교~한천초등학교</span> 구간 보행 전용로 조성 - <span class='result_underline'>제4한천교~한천초등학교</span> 구간 보행 전용로 조성 - 지역주민과 함께 등하굣길 안전한 보행환경 조성 방안을 논의 제주특별자치도는 공공시설 기능 UP 효율 UP 3D* 통합 공간 개선 사업(이하 3D 공간 개선 사업)을 성공적으로 추진하기 위해 지역주민의 의견을 경청하고 향후 계획을 설명하는 자리를 마련했다. 유니버설 디자인(UD), 공공디자인(PD), 범죄 예방 환경디자인(CPTED) *3D: 19일 오후 제주시 용담 1동 주민센터에서 열린 주민설명회에는 주민 30여 명과 <NAME> 도의회 부의장, 용담 1동 자생단체 회원, 한천초등학교 교장 및 운영위원 등이 참석했으며, 지역 공간 개선을 위한 다양한 의견이 제시됐다. 초등학생의 특성과 행동 패턴을 고려한 안전한 보행로, 누구나 안전하고 편안하게 다닐 수 있는 환경 조성 등이 필요하다는 의견은 검토해 적극적으로 사업에 반영할 계획이다. <NAME> <NAME> 제주도의 건설 주택국장은 "3D 공간 개선 사업은 제주도 총괄·공공건축가들이 제안한 공공성 지도를 바탕으로 학교 등·하교 구간의 안전한 보행로 확보를 통해 사람 중심의 공간환경을 조성하는 모범사례를 확산시키겠다"라고 말했다. 공공시설 기능 ·효율 UP 3D 통합 공간 개선 사업 공공시설 기능 UP ·효율 UP  총괄·공공건축가 협업을 통한 통합 마스터플랜 제시 및 도내 불합리한 공공공간에 대하여, *3D 통합 적용 공간 개선으로 공공공간(건축)의 모범 사례 제시 유니버설 디자인(UD), 공공디자인(PD), 범죄 예방 환경디자인(CPTED) *3D:  유니버설 디자인(UD), 공공디자인(PD), 셉테드(CPTED)를 통합 적용하여 공공공간(건축)의 모범사례를 제시, 통합 마스터플랜을 총괄·공공건축가 협업을 통한 통합적인 마스터플랜 제시 및 도내 불합리한 공공공간에 대하여, *3D 통합 적용 공간 개선으로 공공공간(건축)의 모범사례를 제시 *3D : 공공공간(건축)의 모범사례 제시 *3D : 공공공간(건축)의 모범사례로 제시 *3D  사 업 명: 공공시설 기능 UP ·효율 UP 3D 통합 공간 개선 사업 초등학교 등·하교 구간 보행환경 개선 사업 1식  사 업 량:  사업 예정지: 제주시 <span class='result_underline' 제4한천교-한천초등학교</span> 일원(L=310m)   사 업 비: 700만원(자채재원)  사업내용: <span class='result_underline' 제4한천교-한천초등학교</span> 등·하교 구간 보행로 조성 및 한천 소공원 환경개선  사업내용:  사업목적: 공공 공성 지도를 바탕으로 불합리한 공공공간을 개선하여 공공환경(건축)의 모범사례 제시 및 지역 주민 불편 해소 *공공성 지도: 공공성을 구현하기 위한 기초현황 자료로 공공공간의 물리적인 현황을 지도에 표기함으로써 실재의 도시공간 위에 효과적으로 공공성이 구현될 수 있도록 지원하는 디자인맵이다.  제4한천교</span> 일원 <span class='result_underline'>현장확인(제4한천교</span> 일원)   관계 부서 협의(3회) (제주시 건설과, 안전총괄과, 용담 1동)  23. 1. ~ 2.: 관계 부서 협의(3회) (협의내용) 사업 추진에 따른 부서 간 업무협조 및 사업지 현장 확인 (협의내용) 보행환경 개선에 따른 제4한천교, 도로점용 협의 - 건설과: 보행환경 개선에 따른 - 안전총괄과: 하천점용 협의 - 용담 1동: 사업구간 내 무단 경작 및 각종 민원 관련 협조 요청  지형 현황측량용역 완료일은 `23. 2. 27. ~ 3. 28.:이다.  23년 3월 3일 ~ 6월 10일: 실시설계용역 완료.  <span class='result_underline' 제4한천교</span> 정밀안전점검 및 보행로 구조안전성 검토 완료 <span class='result_underline' 제4한천교</span>  공공시설 기능 UP ·효율 UP 3D 통합 공간 개선 사업'을 `23. 6. 16.에 발주했다.  `23. 6. ~ 11: 공사 관리 및 감독  `23. 11. ~ 12: 공사 준공, 만족도 조사 및 시설물 이관.  생활권 중심지역의 공공건축(공간환경) 개선을 통한 공공시설 활용도 극대화를 꾀한다.  사람 중심의 공간환경(시설 디자인 및 보행환경 등) 개선을 통해 도민이 행복한 도시공간 조성<|endoftext|>