전문분야 텍스트
### 제목: K-2 이전사업 본격화...타당성 평가 돌입

### 본문:
지난해 5월 K-2 이전 건의서를 제출한 뒤 공군 및 국방부와 진행해 온 협의를 모두 마무리하고 협의내용을 반영한 이전 건의서 수정안을 오늘 국방부에 제출했으며, 국방부는 자문 위원 검토 및 평가 위원회를 열어 사업 계획의 적정성을 평가하고 사업시행을 최종 확정할 계획이다.  오늘 제출한 이전 건의서 수정안은 K-2 이전사업 시행 및<NAME>조달 방안, 종전부지 활용계획, 신기지 이전지역 지원계획 등을 모두 담은 K-2 이전사업의 마스터플랜으로써, 작년 5월 30일 대구시가 K-2 이전 건의서를 제출한 후 국방부와 공군, 대구시가 이전 건의서 보완을 위한 협의체를 구성하고 그간 협의해 온 결과를 반영한 것으로서 지난 10월 대구시 의회 제237회 임시 회의 의견청취를 거쳐 확정된 안이다. 대구시는 K-2 신기지의 시설 규모는 가장 최근에 건설된 공군기지인 서산(해미) 기지를 모델로 하였으며, 총면적이 약 15.3㎢(460만 평)로써 이 중 시설 배치 면적은 11.7㎢(약 350만 평)이고, 나머지 3.6㎢(약 110만 평)은 '소음 완충지역'으로 현재 K-2에서 운용되고 있는 최신예 기종인 F-15K의 안정적 운용과 주변 지역의 소음영향 최소화를 위한 규모라고 밝혔다. K-2 이전에는 총 사업비 7조 500억 원 정도가 소요되는데, 신기지 건설 비용 5조 7,600억 원, 이전 주변지역 지원 비용 2,600억 원, 종전부지 개발비용 7,100억 원, 자본비용 3,200억 원 등이다.  당초 건의서 제출 당시 3.5조 원 정도였던 사업비가 7.1조 원으로 2배 이상 늘어난 데 대해 대구시 <NAME> K-2 이전추진단장은 "건의서 작성 당시에는 공군으로부터 상세한 시설 소요가 제시되지 않는 상태에서 민간공항인 제주공항 건설 사례를 참고하여 개략적으로 건설비를 산출하였으며, 향후 증액을 예상했으나 장래 협상에 대비하여 최소한의 사업비만을 제시했기 때문"이라면서, ○ 현재 도심 군 공항 이전을 추진하고 있는 수원(7조 원), 광주(5.7조 원)에 비해 사업비가 더 많이 필요한 이유에 대해 "K-2 신기지 면적은 수원, 광주 신기지와 동일하지만 K-2의 경우 전투비행단 외에 다른 부대들이 많아 이를 수용하기 위한 시설물이 2배에 가깝다"라고 설명했다. 대구시는 7조 500억 원에 달하는 이전사업비를 종전부지(K-2 이 전후적 지) 개발 수익으로 충당하기로 하고, 약 6.7㎢인 종전부지를 자연친화형 미래 복합도시인 '대구 휴노믹시티'로 조성하되 주거 용지 2.0㎢(30%), 상업업무 용지 1.0㎢(14%), 산업용지 0.7㎢(11%) 등 전체의 약 55%인 3.7㎢를 가처분 용지로 개발하고 나머지 45%인 3.0㎢는 도로, 공원, 녹지 등 도시기반 시설 용지로 활용할 계획이다. 그동안 대구시와 함께 K-2 이전사업에 적극적으로 나서고 있는 국방부도 대구시의 건의서 수정안 제출에 맞춰 25일로 예정된 자문 위원 간담회를 비롯한 관련 절차를 거쳐 최대한 빠른 시간 안에 평가 위원회를 열고 K-2 이전사업의 최종 확정 여부를 결정할 것으로 보인다.  사업이 확정되면 이전부지 선정, 신기지 건설, 종전부지 개발이 단계적으로 추진되며, 대구시의 목표대로 내년부터 이전부지 선정 절차가 순조롭게 진행될 경우 2022년까지 K-2 신기지를 건설하여 부대 이전을 완료하고, 2023년부터 3년간 종전부지를 개발함으로써 2025년에 사업을 모두 완료할 계획이다.<|endoftext|>