전문분야 텍스트
### 제목: 상동교~두산로간 도로공사 순조로운 공정 보여

### 본문:
내년 12월 준공 시 지산·범물 지역 교통흐름 개선도 개선 기대 한편도 앞산순환도로 개통에 따른 상동교 부근 교통 병목현상을 해소하고 순환 연결도로 확장으로 지역 교통 균형 개발을 촉진하기 위해 시공 중인「상동교 ~ 두산로(상동네거리) 간 도로 건설공사」가 공정한 공정을 보이고 있다. ○ 상동교 ~ 두산로 간 도로의 폭 16 ~ 29m, 연장 771m로 사업비 28,902백만 원의를 비 15,153 민자 13,749)을 완료는 2005년 12월 착공하여 2007년 12월 준공 예정으로 원활하게 추진 중에 있다. ○ 이 공사는 상동교에서 가창 ~ 서 측도로 구간에 신천을 횡단하는 폭 20m의 고가도로를 건설하는 공사 에인 두산로와 연결된다. ○ 1공구 시비 구간 545m는 2005년 12월 준공으로 2006년 12월 현재 교각 1단 지하 8개소와 교량 주요 부재인 IPC 거더를 시공 중에 있다. ▲ 상동교 ~ 두산로(상동네거리) 간 도로 건설공사 추진 ○ 2공구 민간사업(시행사(주) SID 하우징 - 대우트럼프) 중 226m는 2006년 11월 착수하여 2007년 12월 완공 예정이다. ○ 특히 민간사업 구간의 도로가로 인한 앞산 대사면 절취 구간(L = 140m, H = 30m)은 도로 건설로 절취되는 일부 구간은 식생 훼손이 예상되므로 절토 지역을 최소화하고, 사업시행 후 발생되는 자연에 자연 친환경 공법 옹벽인 PAP 공법을 도입하여 절개지 보호와 야생초화류 등 수목을 식재하여 주변지역과의 조화가 이루어질 수 있도록 계획하였다. ○ 이 공사가 완공되면 상동교 일대와 지산·범물 지역의 도로 흐름이 획기적으로 개선될 것으로 기대된다.<|endoftext|>