전문분야 텍스트
### 제목: 대형 건설공사장 현장 안전점검 실시

### 본문:
이에게 대비해 지역 성장동력이 될 주요 공사장 직접 점검 관내 고용 창출 현장인 대형건설공사장에 대하여 <NAME> 대구광역시장은 올해에 공사 추진상황을 살펴보고 안전관리 및 재해예방에 만전을 기하도록 주요한 전반에 대하여 점검할 계획이다. 이번에 점검할 대형건설공사장은 내년부터 본격적으로 추진되고 있는 도시철도 3호선과 지하철 2호선 경산연장 구간, 금호강을 횡단하는 금호택지진입 도로와 성서 5차 순환도로 진입도로, 환경자원시설조성(확장)공사, 4차 순환도로(상인 ~ 범물 간)건설공사에 대한 현장교통처리, 안전관리, 우수기를 활용으로 재해예방 대책 등을 직접 점검할 계획이다. ○ 도시철도 3호선은 총연장 23.95km에 교량 30개소, 차량기지 1개소, 주박시설 1개소를 1조 4,282억 원이 투자하여 2014년 완료할 예정으로 현재 진도 8%로 추진 되고 있으며, 현장점검을 실시하는 2공구는 팔거천 구간으로서 연장 2.95km에 교량 4개소를 683억 투자하여 현 지도 8.5%로 추진 중이며 팔거천 하상에 교각설치 공사를 진행 중에 있으며, 현재도 대비 유수소통 등을 점검할 예정으로 ○ 지하철 2호선 경산구간 연장건설은 연장 3.33km에 터널 3개소를 건설하는 공사로서 2,766억 원을 투자하여 2012년 완공을 예정으로<NAME>도 50%로 추진하고 있으며, 안전시공 관리로 2011 세계육상선수권대회 개최 및지 전 구간 도로복구를 완료할 예정입니다. ○ 금호강을 횡단하는 금호택지진입교량은 길이 733m 6차로로 우리 시 관내 최초의 교량 고 저주탑형 사장교 477m와 접속교량 256m를 596억 원을 투입으로 한국토지주택공사에서 금호택지개발에 따른 광역교통개선대책사업으로 지난 7월 준공 예정으로 사장교 주탑공사의 상부공사를 완료하고 동 사장교의 케이블 인장작업을 진행 중에 있으며, 향후에 대비 금호강 하상과 주변을 정비할 계획임. ○ 성서 5차 순환도로 진입도로건설공사는 성서 5차 산업단지 조성에 따른 유발 교통량의 효과적인 처리와 더불은 물동량 수송을 위한 연장 1.9km에 371억 원을 투자하여 2011년 완료 하는 사업으로서 현재 진도 30%로 추진하고 있으며, 금년 말경에 이 5차 산업단지 입주에 정업체의 편의를 제공하기 위하여 년내에 오폐수관로 시설과 도로통행이 가능하도록 공사를 실시을 계획임)환경자원시설조성(확장)공사는 기존 위생매립장 확장 및 폐기물 종합 처리시설단지 내에 환경오염의 최소화와 시민들의 보건위생을 향상하고 장기적이고 안정적인 생활폐기물 처리를 중점 추진하는 사업으로 2011년 9월 완료 예정으로 현재 사업비도 80%추진 중으로 도로 전반에 걸쳐 시설단지 내와 주변 환경 등을 점검할 예정으로 ○ 4차 순환도로(상인 ~ 범물 간)건설공사는 우리 시 4차 순환도로의 일부로 인한 교통량 분산처리로 교통 혼잡을 해소하고 시민적 절감을 위해 민간투자 사업으로 시행하는 사업으로서, 연장 10.4km 중 35～60m(터널 2개소 5,304m 교량 7개 포함)도로건설을 3,624억 원의를 투자하여 2012년 완공을 예정으로 추진 중임. 현재는 앞산 터널공사가 본격 추진되어 터널 굴진작업과 파동지역 하천 횡단 교량 교각공사를 현재 농도 20%로 진행 중으로서 터널공사의 안전관리와 우수기 하천 횡단교량공사를 중점 점검할 계획임.<|endoftext|>