전문분야 텍스트
### 제목: 2006년 도로건설사업 추진계획

### 본문:
이에서 내년 도로건설사업에 총 1,408억 원을 투입한다. 시는 재정여건을 감안, 신규사업을 가급적 지양하고 시행 중인 사업의 마무리와 병목도로 소통위주로 사업을 확대는 교통소통의 원활과 시민생활의 편익을 증진하고 있는 산업단지 및 택지지구 연결 간선 간선을 구축에 주력한다. 광역도로 건설사업은 우리 시 경계와 경계로 경상북도 경산, 칠곡, 고령지역을 연결하는 도로로 백안 ~ 와촌 구간과 파계로 ~ 동명, 매천로 ~ 지천, 화원 ~ 다산 간 등 총 4개소 12.2㎞에 240억 원을 사업비로 시행하고 팔공산순환도로(파계로 ~ 동명)건설공사는 1단계 1.54km는 06.4월, 나머지 2단계 1.56km는'06.12월 준공하며, 백안 ~ 와촌 간 도로건설 공사 2개소는 2008년 준공예정이다.(목표 진도 54%)국가지원 지방도사업으로는 파동 ~ 가창 간(8.98㎞)과 가창 ~ 각남 간 도로확장 2개소 10.56㎞에 24억 원의를 투입하여 보상 및 조기 시공 계획이며 특히, 99년 11월 착공하여 시공 중인 파동 ~ 가창 간 도로는 2006년 6월 완공 예정이다.(현공정 85%)도심 교통체증 방지를 위해 도시외곽 순환도로건설 및 구마고속도로 확장에 따른 가창 IC～남대구 IC 간 도시고속도로 등 3개소에 12.91㎞를 사업비 104억 원을 투입 추진하며, 유천교 ~ 구마고속도로 간 고속도로는 2006년 12월 준공하고 4차 순환도로 상인～범물 구간 도로건설을 민간투자사업 시행하여 조기 개통키 위해 2006년에 협약추진하고 있는 도로편입부지부터 보상협의를 추진한다. 산업경쟁력 강화를 통한 물류수송로의 확보를 위해 달성 2차 산업단지(9.0㎞), 봉무산업단지(1.01㎞)진입로 등 총 4개소에 10.44㎞에 513억 원이 투입하여 보상 및 공사추진하고(목표 진도 40%), 대구 - 포항간 고속도로 도동IC진입로 건설은 현재 시설 및 용지보상협의중이며 보상비 67억원을 투입(1.06㎞)하며 보상완료 후'06.12월까지'로 건설공사를 완료할 예정이다. ※ 시:용지보상, 한국도로공사:칠곡로 건설공사시행 명곡택지, 칠곡택지지역 등 대규모 택지개발로 인한 간선도로망 확충과 주민 교통편의를 도모코자 명곡택지 ~ 본리택지 간, 구안국도 ~ 칠곡택지 2 지구 간, 관음로 ~ 칠곡로 확장 및 강창교 확장(24.5→50m)등 총 4개소 2.58㎞ 총 100억 원 투입하여 추진하고, 주민숙원사업 등 병목도로 교통개선을 위해 영대네거리남편도로 건설 및 강창에 확장, 상동교 ~ 두산로도로건설 등 14 29km에 189억 원의를 투입하여 지역주민의 숙원사업을 해결하고 상습정체구간에 대한 원활한 교통소통으로 시민편익을 증진한다. 두산로(상동네거리 ~ 두산오거리)간 도로건설은 올해 1월 준공하고, 설화동월배국도 ~ 화원유원지간 도로건설은 내년 10월, 청기와주유소 ~ 공군관사 간 도로건설은 내년 4월, 안심로(율하남교 ~ 4차 순환도로)확장공사도 올해 6월 중 착공을 계획이다. 또한 도시계획도로 결정 후 10년 이상 경과된 도로편입부지중 지목이 불분명한 토지에 대하여 2002.1부터 2002.11까지 매수청구 신청한 26필지 5,199㎡를 보상비 67을으로 보상함으로써 장기적으로 도시계획시설결정으로 인해서도 사유재산권 행사에 지장을 받은 토지를 해소하게 된다. 주요 유지관리 분야로는 기 설치된 도로의 유지관리를 위해 334개 노선 734㎞의 아스팔트 포장도로, 동도로 지하상가관리(시설관리공단 위탁)에 135억 원과 동성로 배전반 이설을 위한 한전대행 등 5억 원의 등 기설도로의 유지관리를 위해 총 15건에 171억 원을 투자하여 시민교통안전을 개선한다.<|endoftext|>