전문분야 텍스트
### 제목: 농수산물도매시장 시설현대화 기본방향은 이전!

### 본문:
지난해 10월 대형화재가 발생한 매천동 도매시장의 시설 노후화에 대한 관심이 높아진 만큼 현 시설 현대화 사업에 대해 대구시는'확장 재건축'과'이전 신축'에 대한 비교 분석 연구과제를 대구경북연구원을 통해서 수행했다. 그 결과 미래 농수산물 시장과 변화에 대한 대응력을 키우기 위해서는 시장 이전을 통한 새로운 기반 확립이 필요하며, 도매시장 시설 현대화는 기존과 개선이 아닌 미래를 향한 새로운의 이전 신축이 필요하다는 결론을 도출했다.〈농수산물도매시장〉그간 농수산물도매시장 시설 현대화를 둘러싼 연구용역은 2007년부터 2015년까지 이미 3차례나 진행했고, 당시 연구용역 내용는 모두 이전 신축이 더 타당한 방안이라고 결론을 내린 바 있다. 그러나 이해당사자 간 기존부터 신축'과 현 위치 내'확장 재건축'에 대한 이견은 첨예하게 대립함에 따라 2018년 유통종사자들의 합의를 거쳐 확장 재건축을 하기로 확정했으며 2019년부터 시설 현대화 사업이 진행 중이다. 하지만 연구과제 결과에 따라서는 확장 재건축은 기존 부지와 시설 구조를 일정 수준 유지하며 추진됨에 따라 현 도매시장의 문제점을 근본적으로 해결하기에 어려움이 존재한다고 분석했다. 또한 사업 기간 중 사업 운영에 제약이 있고 사업 기간이 상대적으로 오래 소요돼 비로 인한 비용 증가가 더 큰 단점으로 꼽혔다. 순환 재건축 방식으로 추진되고 있는 서울 가락시장 시설 현대화 프로젝트에 경우 최초 사업 대비 총사업비가 5천억 원에서 1조로 2배 가까이 증가한 사실을 예로 들면서 현재의 확장 재건축 사업 중 핵심시설에 대한 현대화 계획이 빠져 있어 향후 추가적인 시설 현대화 사업 추진이 필요할 것으로 보이고 이럴 경우 가락시장과 같이 대규한 비용이 추가적으로 소요되고 사업이 장기화될 경우도 우려했다. 아울러'19년 한국지방행정 연구원 지방투자 사업 관리 센터(LIMAC)가 확장 재건축에 대해 분석한 자료에서는 B/C가 0.59로 경제성이 없는 것으로 결론난 바 있다고 밝혔다. 다만, 부지 확보가 어려워 이전이 불가능할 때 그 대안으로써 확장 재건축을 제안하고 있으며, 현재의 추가 재건축 사업은 사업 추진의 현실적인 어려움 때문에 결정된 것으로 추정했다. 대구경북연구원은 도매시장의 시설 현대화를 위해서는'현재의 개선'이보다'미래를 향한 지향'이 필요하다고 보았다. 기존 부지에서는 추가적인 부지 확보가 어려워 효율적인 물류 기반 조성에 상당한 한계가 존재한다고 평가했으며, 현 도매시장의 비효율적인 공간 배치를 재조정하기 위해서는 이동을 불가피하다고 보았다. 또한 대형 유통 업체, 온라인 플랫폼에 대한 경쟁력을 높이로 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등이 적용되는 미래 선진 유통시스템을 도입해야 하고, 이를 바탕으로 전면적인 구조 개편을 위한 이전이 절대적으로 필요하다고 분석했다. 또한 노후화된 시스템으로 인한 재난 발생 위험 증가에 대응하기 위해서도 이전이 불가피하다고 보았다. 한편 정부는 사업비 산정에 대한 신뢰도를 제고하기 위해서(사) 한국 원가 공학회 계약관리 연구원에 농수산물도매시장 이전 추정 비용 분석을 의뢰했으며,'15년 용역자료를 바탕으로 2022년 기준으로 이전 사업비를 분석한 경우 팔달지구가 5,419억 원이나 대평지구가 3,699억 원, 구라 지구가 5,130억 원으로 추정된다고 밝혔다.<|endoftext|>