전문분야 텍스트
### 제목: 지하철 2호선 경산연장선 공사 순조롭게 진행

### 본문:
계획보다 2개월 앞당긴 3월 16일부터 정거장 구조물 공사 본격 착수
대구시 도시철도건설 본부는 대구광역시와 경상북도·경산시 간에 상생 협력 사업으로 추진 중인 지하철 2호선 경산연장선을 2011 세계육상선수권대회 전에 도로 복구를 완료하기 위해 정거장 구조물 공사를 당초 계획보다 2개월 정도 앞당겨 오는 3월 16일경부터 본격적으로 착수한다.
○경산연장선은 지하철 2호선 종점역인 수성구 사월역에서 경산시 영남대까지 정거장 3개소를 포함하여 총연장 3.3km로 지난 2007년 7월 공사를 착공한 이후 그동안 정거장 구간 복공작업을 거쳐 토공굴착을 끝내고 터널 구간 굴진 작업을 활발하게 진행하고 있으며, 3월 현재 공정은 23%이다.
○정거장과 환기구 구간은 도로를 굴착하여 구조물을 시공하고 나머지 본선 구간은 터널로 굴진한 후 라이닝 콘크리트로 시공할 계획이다. 특히 임당 정거장 구간은 2008년 4월에 인접 농지를 이용한 임시 우회 도로를 개설하여 무복공으로 굴착함으로써 안전시공과 공기단축에 크게 기여하고 있다. 지하철 건설 공사는 교통량이 많은 도로 지하의 제한된 작업 공간에서 한정된 시공물량과 건축, 궤도, 전기·신호, 통신 등 복합공정으로 인해 절대 공사기간이 최소 5년이 소요되어 공기단축에는 애로점이 있으나 교통 불편 해소와 지역 경제 활성화를 위하여 터널 작업구 1개소 추가 신설과 주야간 철야 교대 작업 등 공종별 공정의 과학화를 통해 2011 세계 육상 선수권 대회전까지 도로 복구공사를 완료하고 2012년 12월 개통에 지장이 없도록 최선의 노력을 다할 계획이다.<|endoftext|>