전문분야 텍스트
### 제목: 「대구복합혁신센터」 신축 특별조사 결과

### 본문:
대구광역시 감사위원회는 혁신도시 정주여건(동구 각산동 내)을 개선하기 위한 총사업비 282억 원(국비 99, 도비 183), 공사기간 2021.3.31. ~ 2023.2.18.(2년간) 동안 실시는 대구복합 혁신 센터 신축 건물 내 누수 발생 원인으로 인해 6월 7일부터 6월 30일까지 24일간 특별 조사를 실시했다. 또 조사기간 중 건축·토목·기계·품질 분야 등 6명으로 조사반을 투입했으며, 건축시공·구조안전·토질(지반)·기계분야 등 분야별 외부 전문가(4명)를 중심으로 기술자 문단을 구성·운영했다. 각 위원들은 현장조사, 전문가 청문 및 누수 원인을 파악하고자 여러 차례의 현장 방문과 시뮬레이션 등을 통해 수영장 안전성 확인 등 포괄적인 사고 원인을 조사했다. 감사위원회에서는 현장 확인, 전문가 조사와 설계도서 검토, 관련자 조사 등 각종 조사 결과를 토대로 ①감리·시공 부실로 인한 방수공사 부실 및 시공 기준 미준수 ②방수 공사 시공 계획 및 준공과 승인 부적정 ③정상 운영과 같은 조건의 수영장 담수 및 통합 시운전 미이행 등 준공처리 부적정 ④균열·누수관리 기준 미준수 및 안전과 시공 계획 미항 등 하자 관리 부적정 등을 부실 원인으로 지목했다. 이에 대해<NAME>관의 구조안전진단 용역을 통한 정밀안전진단 및 체계적인 보수 계획에 따른 보수공사를 시행할 것을 주관부서에 통보해 최종 발주 중에 있으며, 그 결과에 따른 보수가 완료되면 운영 기관·관련 기술자와 함께 실제 수영장 운영 조건으로 관련 시설물에 대한 시운전을 시행할 예정이다. 또한, 해당 사업장은 감독 권한대행 전면책임감리용역 사업장으로 고의 또는 과실로 구조물 누수 발생 등 대형 공사를 초래한 업체 및 건설 사업단에 대하여는 관련 법에 따라 영업정지, 등록말소 등에 대한 조치와 공사 부실 등으로 인해 채무불이행에 대한 손해배상을 청구를 예정이며, 관련 공무원에 대하여는 중징계 및 문책 등 엄중한 조치를 할 예정이다. 대구광역시 감사위원회는 복합 혁신 센터에 대한 하자 보수를 모두 완료하고 금년 내 개관해 인근 건물을 안전하게 사용할 수 있도록 개관 준비에 만전을 기하라고 관련 부서에 통보했다.<|endoftext|>