전문분야 텍스트
### 제목: 전남도, 도로 수해 복구 우기 전 마무리 총력

### 본문:
전남도, 도로·복구 우기 전 마무리 총력
시군과 대책 회의 … 재발 방지책 이행실태 점검 철저로 관리키로
전라남도는 시군 도로 분야 수해복구 관계자 30명이 참석한 가운데 수해지역 조기 복구와 복구에 책 마련을 위한'수해복구 사업 추진 대책 회의'를 지난 7일 전남여성가족재단에서 열어 올해 수해 복구를 우기 전 마무리하기로 했다. 올해 7 ~ 8월 내린 최대 655.5mm의 기록적인 폭우로 곡성, 담양 등 12개 시군 도로 179곳에 모두 102억 원의 피해가 발생했다. 이에 따라 전남도는 그동안 복구비 381억 원을 받아 85개소를 완료하고, 94개소는 진행 중이다. 이 가운데 79개소는 6월 말까지 완료할 예정이다. 특히 절대공기가 필요한 15개소는 우선 안전조치 후 조기 마무리할 방침이다. 전남도는 수해복구 사업의 내실을 다지고, 올해 우기를 앞두는 해빙기 점검을 지난 4월 실시한데 이어 앞으로도 피해 재발 예방 대책 이행실태를 수시로 확인·점검해 우기 전까지 완료할 방침이다. 이날 열린 회의에서는 수해복구 사업장별 특성을 감안해 복구 사업장에서 반복적인 피해가 발생하지 않도록 우기 후 사업 완료에 총력을 기울이기로 했다. 또한 절대공기가 필수로 우기 전까지 완료가 어려운 15개 사업 지구는 병행 추진이 어려운한 공정의 동시 시공, 역 공정계획 수립을 통한 손실 만회대책을 마련하는 대신 응급복구자재 비치 및 상시 장비 대기, 기상특보 발령 시 사업장별 사전점검 및 비상 연락망 유지, 순찰을 실시키로 했다. 이와 함께 수해복구 사업장의 사업 지연이나 반복적인 피해 우려 등에 대해서는 복구공사 추진 상황, 사업 효과 등을 선제 홍보키로 했다. <NAME> 전남도 도로교통과장은"이날 회의를 통해 수해복구 사업의 지속적 중요성을 다시 인식하게 됐다"라며"지난해와 같은 수해피해가 자주 발생하지 않게끔 소가 밟아도 깨지지 않는'우답불파'시설물이 되도록 안전 관리에 최선을 다하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>