전문분야 텍스트
### 제목: 연륙교 공사 조기 완공 및 임시 개통 추진

### 본문:
연륙교 공사 조속 완공 및 임시 개통 추진
전남도, 목포 압해, 거금도, 고금 마량 공사 대상.. 시민 불편 해소 등 위해
전남도는 13일 오전 목포 압해, 거금도(녹동 ~ 소록도), 고금 마량 연륙교 가설공사를 각각 조기에 마무리는 내년 임시 개통을 추진키로 했다. 이에 따라, 고금 대마로 간 연륙교 가설공사는 설 연휴 귀성객 교통 불편 해소 및 을 위해 당초 완공 계획보다 4개월 늦춰 내년 2월 임시 개통할 방침이다. 또, 해수부는 2008년 6월 개통 예정인 목포 와를 간 연륙교 가설공사도 2008년 1월 신안군청 개청을 위해 내년 12월 1에 임시 개통키로 하고 이때까지 강교 제작 및 포장공사를 완료할 예정이다. 거금도 연륙교 가설공사도 설 연휴 귀성객 교통 불편 완화 및 소록도 관광개발 활성화를 위해 원래 완공 계획보다 6개월 앞당겨 내년 12월 임시 개통한다. 전라남도는 이를 위해, 내년 말까지<NAME>교 등 설치 및 포장공사를 완료할 계획이다. 고금 대마로 간 연륙교 가설공사는 지난 1999년 2월 착공됐고 총 723억 원을 들인 4.66km(교량 0.76km) 구간 2차로 규모인데, 현재 교량 설치용 및 강교제작, 고금 측 접속도로가 완료돼 73%의 공정률을 보일는지 있다. 지난 2000년 6월 공사가 완료는 목포 압해 간의 연륙교 가설공사도 총 1904억 원을 투입해 3.52km(교량 1.42km) 4차로 규모이고 현재 57%의 공정률을 보이고 있는데 이중 강교 제작 및 상부 공 설치, 접속도로 시공 중에 있다. 거금도 연륙교 가설공사도 최근 2001년 6월 착수돼 총 66%의 공정률을 보이고 있는데 3.46km(교량 1.27km) 2차로 규모이고, 총 사업비는 1503억 원이다. 한편, 도는 섬지역 육상 인프라 확충과 관광개발 활성화를 위해서 연륙교 가설공사를 추진하고 있으며, 이번 임시 개통 추진으로 주민과 관광객들의 교통 불편 등을 한을 덜어 줄 것으로 기대했다. 사진도 위 = 목포 압해 간 연륙교 가설공사 모습, 사진 아래 = 거금도 연륙 공사 모습>.<|endoftext|>