전문분야 텍스트
### 제목: 겨울 한파 불구 대구획경지정리 순조

### 본문:
겨울 한파 불구 대구획 경지정리 순조
전남도, 고흥 해창만 등 6지구 진척률 40%로 모내기 차질 없을 듯
전라남도는 고흥 해창만, 함평 학산 등 6개 지구 695ha의 대구획 경지정리 사업이 지난겨울 폭설과 한파에도 불구하고 순조롭게 진행, 3월 현재 40%의 진척을 보여 영농기 이전에 마무리할 수 있게 됐다고 8일 밝혔다. 대구획 경지정리 사업은 이미 경지정리가 완료된 지역 중 영농 기반 시설이 미흡한 지역을 대형 농기계 영농에 알맞도록 필지별 면적을 대형화하고 농로 확장 및 용·배수로 확충으로 농촌 인력의 감소와 고령화에 따른 노동인력 부족 현상을 해소하는 등 영농편의를 도모해 농업 생산성을 높이기 위해 추진되는 사업이다. 경지정리 사업 특성상 5월 이전에 완료해 적기 이앙에 지장이 없도록 해야 하기 때문에 지난가을 벼 베기와 동시에 사업을 착수해 월별로 세부 공정계획을 수립, 공정관리에 세심한 관심을 기울여 왔다. 지난겨울 이상 기온으로 인한 잦은 폭설과 한파로 사업 추진에 어려움이 있었으나 전남도에서는 매 공정을 현장별로 체크하고 지도 점검을 강화한 결과 부실시공 우려 부분을 사전에 차단하고 겨울철에 공사가 용이한 토공작업인 정지와 용·배수로 작업을 우선 시공토록 해왔다. 현재는 영농기 이전까지 사업 준공을 목표로 콘크리트 구조물 설치 등을 중점 추진하고 있어 모내기에는 지장이 없을 것으로 예상된다. 전남도는 이번 경지정리 사업이 마무리될 경우 일반 지구 경지정리율은 90%, 대구획 경지정리율은 대상 면적 4만 393ha 중 2만 6천 523ha가 완료돼 66%를 각각 기록, 용·배수 관리는 물론 기계화, 규모화 영농으로 소득 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다. <NAME> 전남도 농업정책과장은 "대구획 경지정리 사업은 FTA 등 수입 개방에 대비해 영농 규모화를 통한 농업경쟁력 확보를 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "기반이 튼튼한 집이 쉽게 무너지지 않듯 농업 기반이 튼튼해야 전남 농업이 꾸준히 성장할 수 있는 만큼 앞으로도 전남 농업이 대한민국 농업을 이끌어갈 수 있도록 지속적으로 농업 생산 기반 시설을 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.<|endoftext|>