전문분야 텍스트
### 제목: F1경주장 예정대로 7월말 착공

### 본문:
F1경주장 예정대로 7월 말 -
관계 부처 차관회의서 F1경주장 간척지 사용승낙 결정돼
□ - 관계 부처 회의에서 장소 사용승낙 공식 결정 ○ 정부는 7.24(화) 관계 부처 차관회의를 통해는 F1 경주장 부지 간척지 사용승낙 문제에 대해서 심의하였음. □ 일시 및 장소  7.24(화) 08:30, 국무조정실 회의 참석:국무조정실 정책차장(주재), 농림부·문화관광부·건설교통부·기획예산처 차관, 전라남도 정무부지사 ○ 회의 결과, 관계 부처에서는 F1 포항의 개최 필요성과 F1 경주장 건립에 시급성에 대해서 공감하고 농림부와 전남도 간 간척지 부지 사용 협약 체결에 동의하였음. - F1 경주장은 전남도 삼호읍 간척지(영암 2공구) 1.(56만 평)의 금번 결정은 전남의 최대 현안사업인 F1 사업에 대한 정부 측의 공식적 입장 표명이라는 점에서 의의가 있는 것으로, 앞으로는 F1 대회에 따른 국고지원 등 정부의 국비 확보가 과제로 남아 있음. □ F1 경주장 예정대로 7월 말 착공 F에 1 경주장 착공에 최대 관건이 되었던 부지 사용승낙 문제가 해결됨에 따라 현재 마무리 될 고 있는 행정절차를 7월 말까지 완료하고 예정대로 7월 말 착공에 나설 계획임. - 이에 따라 7월 말부터는 F1 경주장 부지로 공사 및 지반공사, 가설 건축물 축조 등을 먼저 마무리을 예정이며, 공식적인 F1 경주장 기공식은 관계 인사 초청 등 행사 준비 등을 거쳐 9월 초 개최 계획임. ○ 정부는 그동안 F1 경주장 건설공사의 시급성을 감안 1년여의 최단기간만에 경주장 건설을 둘러싼 행정절차 이행을 준비해왔으며, 이를 위해 유관 기관 등과 지속적 협의·설득 활동을 벌여온 바 있음. ○ 올부터 착공에 들어가게 되는 F1 경주장은 앞으로 최대 1년간의 연약지반 처리공사와 약 1년 6개월간의 건축물 공사 그리고 총 2년 6개월간의 공사기간을 거쳐 2009년 말까지 완공될 예정임. ○ 광주는 F1 경주장은 상설트랙(3.047km)과 F1 트랙(5.684km)의 용도에 따라 2개로 변형하여 활용할 수 있는 다목적 서킷으로, 그랜드스탠드 등 주요 코스에 한국의 전통미를 반영함으로써 그 자체만으로도 한국에 대표적인 관광상품이 될 수 있도록 설계하였음. ○ 전남은 F1 대구도 착공을 계기로 올 하반기부터는 대회 운영 부서에 KAVO(Korea Auto Valley Operation)와 함께 본격적인 교육 및 마케팅 활동에 착수를 예정이며, 아울러 F1 특별법 조기 제정을 통한 체계적인 재정 지원을 확보함으로써 오는 2010년 F1 대회를 성공적으로 개최하겠다는 계획임.<|endoftext|>