전문분야 텍스트
### 제목: F1경주장 마무리 포장 5일 착공

### 본문:
F1경주장 마무리 포장 5일 착공
朴 지사, 도착 즉시 공사현장 점검 … 8일 표층 포장 마무리될 듯
F1경주장 표층 포장이 5일 정식 착공될 예정인 가운데 <NAME> 전라남도지사가 4일 투자유치를 위한 중국의 순방을 성공적으로 마치고 귀국한 가운데 최대 현안사업인 F1국제 자동차 경주대회 현장점검에 나섰다. 박 지사는 이날 세계 최고 자동차 경주인 F1 한국 그랑프리 개최를 우려하는 외신들에게 논란의 핵심이었던 경주장 공사 진척 상황을 확인하고 지난 1일 현장에 상주하고 있는 독일 틸케사 추천 기술자 6명을 불러 현장 상황을 듣고"경주장 포장을 8일까지 완료해 드릴 것"을 당부했다. 현장점검을 수행한 <NAME> 카보(KAVO) 회장은"국제자동차연맹(FIA)가 요구한 대로 공사를 진행 중인에 있고 안전펜스(FIA 타이어 및 가드레일, 타이어 베리어), 모바일 - 월(서킷 안전벽), 런 - 오프 지역(커브구간 안전지대, 유리한 포장),<NAME>(Kerb)은 이미 완료해 세계에서 가장 안전한 코스가 될 것"이라고 밝혔다. 이제 영암 서킷은 아스콘을 덧 올리고 단순 표층 포장만 할지가 있으며 틸케에서 추천한 기술자( <NAME> 외 5명)의 자문하에 서킷 다짐 장비인 탠덤 롤러(Tandom Roller) 6대를 이용해 4일 시험포장을 하고 5일부터 본격적으로 표층 도색을 시작해 8일까지 완료할 방침이다. 도 관계자는 표층 포장은 경주장 전체 공정 중 최종 단계로 서킷 표의 도 포장이 시작됨에 따라 최근 논란이 됐던 FIA의 11일 최종 검수는 무난할 것으로 보인다.  <NAME> F1대회 준비 위원회 운영본부장은"아부다비 그랑프리의 경우 대회 개최 23일 전에 FIA의 검수를 완료해 본선을 개최한 사례가 있다"라며"한국 측에 그동안 FIA와 지속적인 협력과 요구사항 및 검수기준을 반영해왔으므로 추가 보완사항이 있더라도 대회 전까지는 조치가 가능하다"라고 밝혔다. 이번 FIA의 검수 가능으로 <NAME>은 영암 경주장 검수를 위해 10일 입국해 11일 최종 검수를 할 예정이다.<|endoftext|>