전문분야 텍스트
### 제목: 겨울 한파 불구 대구획경지정리 순조

### 본문:
겨울 폭설 불구 대구획 경지정리 순조
전남도, 고흥 해창만 등 3 서 진척률 40%로 모내기 차질 없을 듯
전라남도는 고흥 해창만,<NAME> 학산 등 6개 지구 695ha의 대구획 재배로 사업이 지난겨울 폭설과 한파에도 불구하고 순조롭게 진행, 3월 중 40%의 진척을 보여 영농기 이전에 마무리할 수 있게 됐다고 8일 밝혔다. 대구획 경지정리 작업은 이미 경지정리가 완료된 지역 중 영농 준비 시설이 미흡한 지역을 대형 농기계 영농에 투입으로 필지별 면적을 대형화하고 농로 확장·용·배수로 확충으로 농촌 인력의 감소와 고령화에 따른 노동인력 부족 현상을 해소하는 등 영농편의를 도모해 영농 생산성을 높이기 위해 추진되는 사업이다. 경지정리 공정 특성상 5월 이전에 완료해 적기 이앙에 지장이 없도록 지켜야 하기 때문에 지난가을 벼 베기와 동시에 작업에 착수해 월별로 세부 공정계획을 수립, 공정관리에 세심한 노력을 기울여 왔다. 지난겨울 이상 고온으로 인한 잦은 폭설과 한파로 공사 추진에 어려움이 있었으나 전남도에서는 매 공정을 현장별로 체크하고 지도 점검을 강화한 결과 부실시공 등 부분을 사전에 차단하고 겨울철에 하기 용이한 토공작업인 정지와 용·배수로 작업을 우선 시공토록 해왔다. 현재는 5는 이전까지 사업 준공을 목표로 콘크리트 블록 설치 등을 중점 추진하고 있어 모내기에는 차질이 없을 것으로 예상된다. 전남도는 이번 영농에 사업이 마무리될 경우 일반 지구 경지정리율은 90%, 대구획 경지정리율은 대상 면적 4만 393ha 가운데 2만 6천523ha가 완료돼 66%를 각각 달성으로 용·배수 관리는 물론 기계화, 규모화 영농으로 소득 향상에 기여할 효과로 기대하고 있다.  <NAME> 전남도 농업정책과장은"대구획 경지정리 완료와 FTA 등 수입 증대에 대비해 영농 규모화를 통한 농업경쟁력 확보를 위해선 반드시 필요한 사업"이라며"기반이 튼튼한 집이 쉽게 무너지지 않듯 영농 기반이 튼튼해야 전남 농업이 꾸준히 성장할 수 있는 만큼 앞으로도 전남 농업이 지역 농업을 이끌어갈 수 있도록 지속적으로 새로운 생산 기반 시설을 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.<|endoftext|>