전문분야 텍스트
### 제목: 한전공대 정상개교…교사 확보 방안 마련

### 본문:
한전 공대 정상 개교…교사 확보 방안 마련
개교 핵심시설(4천㎡) 우선 건축, 에너지 신기술연구소 일부 활용
전라남도는 2022년 3월 한전 공대가 정상적으로 개교하는 데 필요한 교사(校舍) 확보 방안을 마련했다고 17일 밝혔다. 전라남도에 따르면 지난해 1월 한전 공대 부지가 확정된 후 한전과 한전 공대 교사 확보 방안을 놓고 협의를 거듭해왔다. 앞서 한전은 올 4월 '대학 설립·운영 규정' 상 개교에 필요한 교사의 최소면적(2만㎡)을 '모듈형'으로 짓는 조건으로 교육부의 '학교법인설립허가'를 받았으나, 지난 7월 한전 공대 건축 설계업체로 계약한 'DA 건축사사무소'는 '모듈형'으로도 2022년 3월까지 교사 건축이 불가능하다는 의견을 한전에 제시했다. 이에 따라 전남도와 한전은 개교에 필요한 핵심시설 건축과 내년 9월 나주혁신 산단에 준공 예정인 에너지 신기술연구소 일부를 임대 교사로 활용하는 방안 등을 다양하게 검토해 왔다. 이 같은 결과, 개교에 필요한 본 교사 면적(4천㎡)을 일반 건축 방식으로 진행하고, 한전 공대 교사 건축 계획 중 1단계 3만 1천㎡(전체는 1·2· 3 단계 14만 6천㎡)의 일부분인 4천㎡를 개교 전까지 우선 마련키로 했다. 이로써 1단계 건물 중 개교 핵심시설(지상 4층, 지하 1층) 4천㎡는 내년 5월에, 나머지 2만 7천㎡는 내년 7월 착공에 들어가게 된다. 이와 함께 내년 9월 완공 예정인 에너지 신기술연구소의 일부(1천500㎡ 또는 3천㎡)도 임대 교사로 활용할 계획이다. 개교 핵심시설에는 총장실과 행정실, 강의실 등이 들어선다. 한전 공대의 2022년 입학 정원은 350명(학사 100명, 석사 200명, 박사 50명)으로, 본교사는 200명, 임대 교사는 150명을 수용하게 된다. 한전은 에너지 신기술연구소 일부 임대 교사 활용에 따른 연구원 일부(229명 중 79명)의 근무 공간을 한전 본사와 인근 건물 임대, 에너지 신기술연구소 부지 내 가설시설 건축 등으로 해결할 계획이다. 한전은 또 캠퍼스 1단계 건축 준공 계획을 당초 예정된 2024년 1월에서 2023년 7월로 단축하고, 2023년 3월까지 임시사용승인을 받아 임대 교사 사용기간을 최대한 단축한다는 입장이다. 이런 방식으로 개교하기 위해서는 특별법에 교사 설립 및 임대 교사 활용 등에 관한 특례조항이 필요하다. 특별법 제정 방식은 개교까지 남은 시일이 촉박함을 감안해 '의원입법'으로 추진된다. <NAME> 국회의원이 10월 안에 특별법을 대표 발의하기 위해 준비 중이다. 한편, 부영 주택은 부영 CC의 영업을 이달 중 종료하고, 10월부터 한전 공대 부지 내 골프장의 잔디·수목을 이식해 갈 계획이다. 부영 CC는 영업 종료에 따른 직원들은 부영에서 운영 중인 순천, 무주 등 인근 골프장에 재배치될 예정이다. 전라남도와 한전은 이런 방안들을 국가 균형발전위와 지난 16일 협의를 마치고, 21일 한전 공대 설립 광주·전남 범시도민 지원위에 보고하게 된다. 한전은 이를 빠른 시일 내에 학교법인 한전 공대 이사회에서 의결키로 했다. 이로써 그동안 한전 공대 개교에 필요한 교사 마련을 위한 우려는 해소됐다고 볼 수 있다. <NAME> 전라남도 한전공대설립지원단장은 "전남도는 나주시와 함께 한전 공대 건축 인허가 및 1단계 시설 임시사용승인 등을 짧은 기간 내 마칠 수 있도록 전폭적으로 지원해 나가겠다"라고 말했다.<|endoftext|>